贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）黔26民终1851号
上诉人(一审被告）：黔东南州华兴房地产开发有限公司。住所地：凯里市电厂新村商业综合楼。
法定代表人:程涛，总经理。
委托诉讼代理人：张昌胜，贵州铁力律师事务所执业律师。
委托诉讼代理人：龙建，贵州铁力律师事务所执业律师。
被上诉人(一审原告）：王庆兵，男，1965年9月17日出生，苗族，贵州省凯里市人，住凯里市。
被上诉人(一审原告）：潘平英，女，1966年1月30日出生，苗族，贵州省凯里市人，住凯里市。
委托诉讼代理人：王金立，男，1968年9月9日出生，汉族，贵州省凯里市人，凯里市龙场镇华介村居民，原住，现住凯里市。
上诉人黔东南州华兴房地产开发有限公司（以下简称：华兴房产公司）因与被上诉人王庆兵、潘平英商品房预售合同纠纷一案，不服凯里市人民法院作出的（2017）黔2601民初2545号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年9月28日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
上诉人黔东南州华兴房地产开发有限公司上诉请求：依法撤销一审判决，改判驳回被上诉人的全部诉讼请求。事实和理由：1.逾期交房的原因和事由在于政府的强制干涉，属于不可抗力。上诉人在施工期间不断接到凯里市建设局、凯里市政府关于高考、中考备考、城市噪音污染整治、安装塔吊安全监控及视频监控、开展质量安全隐患排查治理工作、落实创卫迎接国家暗访工作等一系列通知，多次被迫停工，政府的行为属于不可抗力，上诉人也多次通过“公告”、“回复”等多种形式将不可抗力的实际情况完整的告诉了被上诉人，按照双方签订的《商品房买卖合同》第十三条第一款的约定，上诉人不承担逾期交房的责任。2.逾期办理房产证的原因在于政府规划调整和拆迁原因，属于不可抗力。凯里市政府对规划区杨林铨户的房屋久征不下，政府最后重新变更原来的规划和设计，造成上诉人开发的电力小区设计变更，导致工期延误和基础设施至今没有完善而无法办理房产证系政府行为造成的，属于不可抗力，不应承担逾期办证的责任。3.不可抗力发生后，已经依法告知被上诉人。不可抗力发生后，凯里市规划局张贴公告告知小区规划调整的事实。上诉人在回复被上诉人延期交房和延期办证的书面材料中，已经明确告知该小区被政府进行规划调整的事实。公告材料上诉人已提交，书面回复被上诉人已提交。一审判决认定规划调整事由发生后，上诉人没有及时通知被上诉人显然错误。4.在我国的诸多判例中，政府规划调整所导致的延期交房等违约情形，开发商不承担责任。
被上诉人王庆兵、潘平英答辩称：一、逾期交房的答辩：1.2012年至2014年在凯里市没有发生战争、地震等不可抗力的现象。2.建设施工签订的完工日期为2013年12月13日，交房日期为2014年12月31日，《商品房买卖合同》已经除掉相关天数，不属于逾期交房条件。3.上诉人提供的凯里市政府的相关文件均与交房无关，不属于不可抗力。4.上诉人2015年1月30日贴出的“公告”，超于交房日期，所以“公告”与交房无关，不属于不可抗力。5.上诉人提出按照双方签订《商品房买卖合同》第15页第十三条第一款约定，上述条件不是逾期交房的原因，主要是上诉人在施工过程中私自改变设计图，造成逾期交房的原因。6.上诉人提出逾期交房赔款过期的问题，因被上诉人等业主多次找房开商并到信访局和房产局要求处理，有处理意见书，所以未过期。二、逾期办证的答辩：1.政府规划文件发行于2016年3月10日，超过交房和办证日期，不属于不可抗力。2.杨林铨的房屋是2012年都不能征收，与买房办证无关。3.被上诉人签订的是《商品房买卖合同》而不是道路规划合同。上诉人不能办证的原因是预合手续不办理，地面基础建筑设施不修完整，房屋维修基金不上交房产局、消防安全不完整导致的。4.上诉人的公告日期也是超过交房日期，与办证无关。请求支持被上诉人一审请求。
王庆兵、潘平英一审诉讼请求：一、判决被告支付逾期交房违约金1722.79元；二、判决被告交付办理商品房所有权转移登记的有关文书及支付逾期违约金34036.89元。
一审法院认定事实：原告王庆兵、潘平英系“华兴·清水湾”电力小区第C幢2单元23层2-23-3号业主。被告华兴房产公司系自然人投资或控股的有限公司，经营范围有：房地产开发、销售等。2014年11月4日，原告王庆兵、潘平英与被告华兴房产公司就商品房买卖事宜签订了一份合同编号为2014008024的《商品房买卖合同》。合同主要约定：1、王庆兵、潘平英购买华兴房产公司在建的凯里市大桥路电力小区西侧华兴清水湾小区C2-2-23-3号商品房；2、建筑面积为119.31㎡、套内建筑面积为100.06㎡；3、按套内建筑面积计算，单价为每平方米4650.30元，总购房款为465309.00元；4、付款方式：首付款145309元，银行按揭贷款320000元；5、交房时间为2014年12月31日前；6、办理房产证的时间为2015年6月30日前；7、逾期交房的违约责任：（1）逾期在15日内的，出卖人从约定交付期限届满的次日起至实际交付之日止向买受人按日支付已交付房价款万分之一的违约金，并在商品房实际交付之日起5日内向买受人支付，合同继续履行；（2）逾期超过15日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人从约定交付期限届满的次日起至实际交付之日止向买受人按日支付全部已付购房款万分之一的违约金，并在商品房实际交付之日起5日内向买受人支付。8、逾期办证违约责任：逾期超过约定日期30日以后，出卖人仍不能交付办理商品房转移登记有关文书的，买受人不退房的，出卖人从约定之日至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止向买受人按日支付已交付房价款万分之一的违约金。
合同签订后，因被告既逾期交付本案商品房，又迟迟未能办理商品房转移登记有关文书。2017年5月26日，二原告第一次向一审法院提起诉讼，因错列当事人撤回起诉。2017年6月30日，二原告再次向一审法院提起诉讼。
另查明：被告交房时间为2015年2月8日，实际逾期交房38天。截至本案原告起诉之日（2017年6月30日），被告未能向原告提供办理商品房转移登记的有关文书，逾期时间为720天。同时查明：被告交付的商品房面积大于合同约定的面积0.08平方米，二原告已补交购房款312元。
一审法院认为：合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。商品房买卖合同是指房地产开发企业将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担相应的民事责任。本案被告华兴房产公司作为房地产开发企业有权将其开发的商品房对外进行商业预售，故原、被告签订的《商品房买卖合同》是在平等自愿、协商一致的基础上订立的，完全系双方当事人的真实意思表示，且不具有合同无效的法定情形，对其真实性、合法性及有效性，予以确认。被告华兴房产公司作为房地产开发商有提供办理所售商品房所有权转移登记相关文书和资料的义务，故原告的第二项诉请予以支持。被告没有提供办理商品房所有权转移登记的有关文书，业主至今未取得所购商品房的房屋所有权证，被告的行为不仅违反了双方在合同中的约定，而且有悖于民事活动中的诚实信用原则，依法于约均应当承担逾期交付商品房所有权转移登记相关文书的违约民事责任。根据双方当事人在商品房买卖合同中的约定，原告诉请逾期交付商品房所有权转移登记相关文书的违约金33524.71元（465621元×0.0001×720天），于法于约有据，予以支持。《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。”虽然原告已按照买卖合同的约定全面履行支付购房款的义务，且于2015年2月8日实际办理交接所购商品房。但原告从接房至第一次提起诉讼之日止，一直未向被告主张逾期交房违约金，依法已经超过了两年的诉讼时效，故其主张的逾期交房违约金依法不予支持。虽然政府在涉案工程施工过程中曾以文件形式要求停工是事实，但被告没有及时履行告知原告的义务，故其辩解理由不能成立，依法不予采纳。
综上所述，原告的诉请部分事实清楚、证据充分，于法于约有据，予以部分支持。被告诉讼代理人的辩解意见部分理由成立，予以部分采纳。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条，《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决：一、被告黔东南州华兴房地产开发有限公司在本判决生效之日起十五日内向原告王庆兵、潘平英交付办理商品房所有权转移登记的相关文书；二、被告黔东南州华兴房地产开发有限公司在本判决生效之日起十日内一次性向原告王庆兵、潘平英支付逾期交付商品房所有权转移登记相关文书的违约金33524.71元；三、驳回原告王庆兵、潘平英的其余诉讼请求。案件受理费690元，减半收取345元，由被告黔东南州华兴房地产开发有限公司负担。
二审中，当事人未提交新证据。
本院对一审查明的事实予以确认。
本院认为：本案争议焦点：1.政府的一系列通知停工行为是否属于不可抗力，上诉人是否应承担逾期交房的违约责任。2.政府规划调整和拆迁是否属不可抗力，上诉人是否承担逾期办证违约责任。
1.对凯里市建设局、凯里市政府关于高考、中考备考、城市噪音污染整治、安装塔吊安全监控及视频监控、开展质量安全隐患排查治理工作、落实创卫迎接国家暗访工作等一系列通知，是否属于不可抗力，上诉人是否应承担逾期交房的违约责任的问题。经审理查明，上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》中约定交房时间为2014年12月31日前。上诉人在一审中为证明自己不承担逾期交房的违约责任的主张成立，提交了以下证据：①凯建安（2012）48号，②凯府告（2012）10号，③凯建安（2012）60号，④凯建通（2012）90号，⑤凯建安（2012）14号，⑥凯建安（2013）43号，⑦2013创卫方案。本院认为，上述证据所证明的事实均发生在双方当事人签订《商品房买卖合同》之前，而不是发生在双方签订《商品房买卖合同》之后，即上述影响合同履行的情形在双方签订合同之后并没有发生。因此，不符合《中华人民共和国民法通则》第一百零七条“因不可抗力不能履行合同或者造成他损害的，不承担民事责任，法律另有规定的除外”和《中华人民共和国合同法》第一百一十七条“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”的免责情形，故对上诉人以上述不可抗力为由提出不承担逾期交房违约责任的上诉请求，本院不予支持。本案一审判决以超过诉讼时效为由对被上诉人请求支付逾期交房违约金不予支持，因被上诉人对此判决结果未提出上诉，视为服判，且该判决没有损害国家、集体和他人的合法权益，故本院不予纠正。
2.对政府规划调整和拆迁是否属不可抗力，上诉人是否承担逾期办理房产证的违约责任的问题。本院认为，上诉人在开发涉案小区时就应当进行规划设计，应当考虑“拆迁、征地”能否完成以及是否具备开发条件等客观情况，而不是在双方订立《商品房买卖合同》后才考虑的问题。本案涉及的拆迁户杨林铨户早在《商品房买卖合同》签订之前的2012年8月10日凯府发（2012）44号文件中就已经明确为征收范围，能否按时完成拆迁在小区开发时即签订《商品房买卖合同》之前就应当预见。同时，双方在《商品房买卖合同》约定第二十二条“转移登记”中约定“出卖人承诺于2015年6月30日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文件，交付给买受人。”然而政府的规划调整是发生在2016年，即发生在合同迟延履行之后。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”的规定，也不能免除上诉人的责任。故对上诉人提出政府规划调整和拆迁属于不可抗力，不承担逾期办证违约责任的上诉意见，本院不予支持。
至于上诉人上诉中提出规划调整的事实，已经依法履行了告知义务的问题。因规划调整发生在已经逾期履行之后，即发生在合同已经迟延履行之后，也不能免除违约责任。
综上所述，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回;一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费690元，由上诉人黔东南州华兴房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 郑厚祥
审判员 李南楠
审判员 刘 琴
审判员 杨再幸
审判员 沈 智
二〇一七年十月二十五日
书记员 赵艳萍