四川省乐山市市中区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）乐中民初字第1455号
原告：四川申蓉电梯有限责任公司乐山分公司。住所地，乐山市市中区。
代表人：肖烨，总经理。
委托代理人：徐福高，男，1953年11月12日出生，住四川省井研县。
被告：周世洪，男，1986年7月6日出生，汉族，住四川省峨边彝族自治县。
原告四川申蓉电梯有限责任公司乐山分公司（以下简称“申蓉电梯公司”）诉被告周世洪承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员高兴伟独任审判，公开开庭进行了审理，后本院转为普通程序，组成合议庭，再次公开开庭进行了审理。原告四川申蓉电梯有限责任公司乐山分公司的委托代理人徐福高、被告周世洪到庭参加诉讼。本案现�审理终结。
原告申蓉电梯公司诉称：原、被告分别于2011年12月30日和2013年3月13日签订《单项委托安装合作协议书》，约定原告分别将位于峨边县人民医院的电梯项目及峨边迷都酒店的电梯项目委托被告安装调试。两协议均就工程内容、付款方式、管理要求、安装事项、质量及验收、安全施工责任、违约责任、案件管辖地等进行了约定。被告在履行峨边县人民医院电梯项目协议时，在原告将电梯设备交付被告后因保管不善，造成其中一台电梯价值12000元的LB—4022主频器和一台医用电梯价值7800元的控制主板损坏。为更换和检验上述设备，原告三次派人到峨边现场进行处理，产生差旅费600元，并购置更换了上述设备。根据双方协议约定，上述损失应由被告承担。双方还约定，安装质量的总判定以厂方品保部检验结果为依据，而厂家对电梯进行检验后电梯存在多项�合格，原告在此后书面通知被告整改，被告明确予以拒绝。且被告在安装电梯过程中，电梯部件“五方通话接收机”至今未交付给峨边县人民医院。上述事宜被告已构成违约，应按协议第八条第1项的规定承担合同总价20%的违约金17600元。双方关于峨边迷都酒店电梯项目的协议签订后，原告于2013年5月中旬将电梯运至安装地点并通知了被告，被告单方不履行协议，其毁约行为给原告造成了损失，根据协议约定，被告应承担违约金3200元。原告为维护自身合法权益，故诉至法院请求判令被告赔偿原告损失20400元，峨边人民医院合作协议中支付违约金17600元、峨边迷都酒店合作协议中支付违约金3200元。庭审中，原告撤回了要求被告支付峨边迷都酒店电梯项目《单边委托安装合作协议》的违约金3200元的诉讼请求。
被告周世洪辩称：《单项委托安装合作协议书》是其与原告签订的。原告负责买电梯，其负责安装电梯。峨边县人民医院的电梯项目在2012年1月进场安装，于2012年4月底安装完毕并于2013年12月18日经乐山市特种设备技术检验所验收后交付峨边县人民医院使用。原告诉称的电梯设备在其管理期间没有损坏，其没有违约行为。至于停工期间，电梯并非由被告保管，被告不承担保管责任。故请法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：2011年12月30日，原、被告签订《单项委托安装合作协议书》约定：原告申蓉电梯公司将峨边彝族自治县人民医院的电梯项目委托被告周世洪安装调试；发包金额：电梯总台数4台，楼层11层3台、楼层12层1台，共计88000元，委托方式为全委托安装；施工项目为全包交钥匙工程，包括安装工程整体发包（含前期勘查协调及全部辅助工程）、电梯调试、政府主管部门开工报备，竣工检验事项等内容；�工要求：被告按原告技术标准和质量要求在指定工期内完成施工任务，及时、正确填写各类安装过程文件及质保文件夹，做好安装过程的自检工作；付款方式：进场一周内原告先向被告支付40%开工款，电梯安装到调试快车后经厂方验收合格后原告向被告支付30%工程款，竣工并经官检检验合格正式交车后原告再支付被告30%的竣工款；竣工的定义：由原告派员调试电梯合格并经官检合格，被告按原告要求正确填写所有施工文件和质保文件并全部交还给原告，按原告交车程序向业主办妥移交手续并及时书面通知原告；违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行或不完全履行本协议条款均视同违约，违约方除应向非违约方支付合同总价20%的违约金外，还应赔偿实际损失；因被告保管不当而造成电梯部件、器材遗失损坏，由被告负责向厂方购买。被告应在规定的工期内完成施工任务，如有非被告责任造成的误工，被告须取得业主的有效文字证明并提交原告确认；双方履行本协议书及附件，若发生争议经协商不能解决时，可向原告住所地人民法院提起诉讼。
2012年1月，被告进场进行安装，2012年4月底安装完毕。后因多种原因导致被告周世洪停工。
2012年6月15日，原告向峨边县人民医院发出《工作函》，载明由原告安装的峨边县人民医院4台电梯于4月底已完工，由于峨边县人民医院建设方面存在问题影响了原告交验，告知峨边彝族自治县人民医院应由峨边彝族自治县人民医院支付的误工费和增加一层的费用。峨边彝族自治县人民医院于2012年6月18日收到该函。
2013年9月9日，周世洪向峨边彝族自治县人民医院书面汇报电梯于2012年4月底完工，误工费的产生及电梯进水造成电梯底坑部件损坏的情况。
2013年10月18日，原被告达成《峨边县人民医院电梯复工补充协议》。约定增加一梯一层的改装工程费用11000元。全部工程安装竣工完成经市特检所验收合格后一次性付清所剩的全部安装款。
2013年12月13日，乐山市特种设备监督检验所针对原告申蓉电梯公司为峨边彝族自治县人民医院提供的四台电梯设备分别出具《有机房曳引驱动电梯监督检验报告》，检验结论均为合格。同时，上述四台电梯获得了加盖乐山市特种设备监督检验所公章的《电梯使用标志》。
2013年12月24日，原告申蓉电梯公司向峨边彝族自治县人民医院出具《移交清单》，载明电梯四台已安装完毕，目前具备移交条件，并移交了钥匙、技术监督局验收报告、技术监督局验收合格证、产品合格证书、电器原理图、安装调试维护手册。
2013年12月18日电梯交付给使用单位后，99000元的电梯安装工程款原告全额支付完毕。
2014年6月10日至6月11日，案外人江南嘉捷电梯股份有限公司对安装单位为四川申蓉电梯公司、用户名称为峨边县人民医院的电梯项目发出整改通知书。2015年1月26日，原告针对2014年6月11日江南嘉捷电梯股份有限公司对峨边县人民医院的电梯项目的厂检结果向被告发出《通知》，要求被告在2月15日之前按照厂检出来的问题及时整改。
原告认为在电梯安装完毕至电梯交付使用期间，因峨边县进行防空演习搭错线路造成了电梯LB—4022主频器和一台医用电梯控制主板损坏，而并非因为电梯底部进水造成。其于2013年5月18重新购买了上述两个部件，价格分别为12000元、7800元，合计19800元。因原告财务人员将《收据》遗失，由销售单位江南嘉捷电梯股份有限公司于2013年11月20日重新出具了《收据》两张，才会有了四张不同的《收据》，实际购买的部件是一样的。而被告作为电梯该段时间的保管人员应该对该部分损失19800元及原告为更换和检验上述设备发生的差旅费600元承担赔偿责任。被告则认为，其在2012年4月底就已经安装完毕，交付时间延长并不是被告的责任，在2013年12月交付电梯时经验收合格，并没有所谓的上述部件损坏，即使有损坏亦不是被告的责任，《收据》只是证明原告购买了相关的配件，并不能证明该配件用于了峨边县人民医院的电梯。
另查明，原告经营范围：电梯销售、安装、维修、保养及技术服务。被告周世洪系四川省特种设备安全管理协会特种设备作业人员。
2015年2月3日，原告申蓉电梯公司诉至法院，提出如上请求。
上述事实，有双方当事人的陈述及《单项委托安装合作协议书》、《峨边彝族自治县人民医院关于电梯井基坑进水的情况说明》、收据、《有机房曳引驱动电梯监督检验报告》、《电梯使用标志》、《移交清单》、《工作函》、《峨边县人民医院电梯复工补充协议》、《四川省特种设备安全管理协会特种设备作业人员》、《收据》四张等证据予以证明。
本院认为：根据《中华人民共和国合同法》二百五十一条规定：“承揽合同是一方当事人按照另一方的要求完成某项工作并交付工作成果，另一方当事人接受工作成果并支付工作报酬的合同”。申蓉电梯公司与承揽人周世洪签订的关于涉案电梯安装项目《单项委托安装合作协议书》、《峨边县人民医院电梯复工补充协议》合法有效，均系双方当事人的真实意思表示，应受到法律保护，双方均应依照合同的约定和法律的规定履行各自义务。
原告申蓉电梯公司主张因第三方的原因造成了电梯部件损坏而被告作为承担保管义务的人应该承担赔偿责�。本院认为，原告虽提供了其购买LB—4022主频器和控制主板共计支付19800元的收据，但其作为专业的电梯销售、安装公司，购买电梯部件是常发的经营活动该收据缺少与待证事实的关联性。原告未能完成因被告保管不善导致电梯部件损坏的证明责任。本院对原告要求被告承担该部分损失19800元及原告为更换和检验上述设备发生的差旅费600元的诉讼请求不予支持。
原、被告均认可双方合同中电梯已在2012年4月底安装完毕，根据乐山市特种设备监督检验所出具的4份《有机房曳引驱动电梯监督检验报告》及原告申蓉电梯公司出具的《移交清单》证实了周世洪安装的电梯是合格的，且原告在涉案电梯项目经乐山市特种设备监督检验所、原告相关负责人及使用单位验收后将电梯工程安装款全部支付给了被告周世洪。故申蓉电梯公司主张被告违约并要求其支付违约金的主�不能成立，本院不予支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
驳回原告四川申蓉电梯有限责任公司乐山分公司的诉讼请求。
本案案件受理费为830元，保全费210元，合计1040元，由原告四川申蓉电梯有限责任公司乐山分公司负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省乐山市中级人民法院。
审 判 长 李昀昀
审 判 员 高兴伟
人民陪审员 汪 霞
二〇一五年八月七日
书 记 员 杨雅卓