重庆市潼南区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）潼法民初字第01746号
原告代兴虎，男，1986年12月23日出生，汉族，住重庆市潼南区。
原告赵爽，女，1990年3月24日出生，汉族，住重庆市潼南区。
二原告委托代理人何英国、陈伦武，重庆法洋律师事务所律师。
被告重庆科艺房地产开发有限公司，住所地重庆市渝北区双龙湖街1-2-1号，组织机构代码70938254-4。
法定代表人孙立福，总经理。
委托代理人刘华山、汪海燕，北京市中银（重庆）律师事务所律师。
原告代兴虎、赵爽诉被告重庆科艺房地产开发有限公司（以下简称科艺房地产公司）商品房预售合同纠纷一案，本院受理后依法由代理审判员徐旭独任审判，适用简易程序公开开庭进行了审理。原告代兴虎、赵爽的委托代理人陈伦武，被告科艺房地产公司的委托代理人刘华山、汪海燕到庭参加了诉讼。本案已审理终结。
原告代兴虎、赵爽诉称，2011年7月13日，原、被告签订了《重庆市商品房买卖合同》。该合同约定，被告应于2013年4月30日前将竣工验收合格的位于重庆市XX县XX街道办事处X号“科艺·福江名城”房屋交付给原告。合同签订后，原告全面履行了自己的义务，而被告未按约定办理房地产权证，已经构成违约。请求人民法院判令：1、被告向原告支付逾期办理合同登记备案违约金（该违约金以原告所交房款总额为基数，以每日万分之0.5的标准，从逾期之日起算至办理合同登记备案之日止）；2、逾期交房的违约金（该违约金以原告所交房款总额为基数，以每日万分之0.5的标准，从逾期之日起算至实际办证之日止）；3、逾期办理《房地产权证》的违约金（该违约金以原告所交房款总额为基数，以每日万分之0.5的标准，从逾期之日起算至实际办证之日止）。
被告科艺房地产公司辩称，被告按合同约定履行了自己的办证义务，不存在违约行为；即使房屋存在逾期办证，也系地方税收政策调整导致，故不应当由被告承担责任，且原告的诉讼请求已超过诉讼时效，请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2011年7月13日，原告代兴虎、赵爽与被告科艺房地产公司自愿签订了《重庆市商品房买卖合同》。该合同约定：科艺房地产公司将其开发修建的位于重庆市XX县XX街道办事处X号“科艺·福江名城”房屋一套以预售的方式出让给原告。此外，双方在该合同中还约定：原告所购房屋的建筑面积为118.68平方米，总成交金额为426108元；付款方式为按揭付款。该合同第七条“交房期限及交付条件”约定：“属预售商品房的，甲方（即科艺房地产公司）应当在2013年4月30日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行竣工验收备案登记的商品房交付乙方（即代兴虎、赵爽）使用”。该合同第十二条“关于办理合同登记备案的约定”载明：“预售商品房的，自本合同签订之日起10日内，由甲方向房屋所在地土地房屋登记机构申请办理本商品房预购商品房合同登记备案，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房合同登记备案，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，双方同意按下列方式处理：（1）逾期在90日（含）之内，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之0.5的违约金，并于甲方实际提交资料并取得登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金；（2）逾期超过90日后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算），并按乙方已付款价款百分之0.5向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之零点五的违约金，并于甲方实际提交资料并取得登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。”第十三条“关于办理产权登记的约定”载明：“预售商品房的，在本商品房交付使用之日起60日内，由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，双方同意按下列方式处理：（1）逾期在90日（含）之内，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之0.5的违约金，并于甲方实际提交资料并取得登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金；（2）逾期超过90日后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算），并按乙方已付款价款百分之0.5向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之0.5的违约金，并于甲方实际提交资料并取得登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。”该合同签订后，被告科艺公司于2011年7�18日取得了重庆市预购商品房买卖合同登记备案证明。原告代兴虎、赵爽按照合同约定向被告科艺房地产公司支付了购房款426108元。科艺房地产公司亦于2013年4月30日将原告所购房屋的钥匙交付给了原告。2015年3月31日，原告诉至本院，请求如诉称。本案在审理过程中，原告自愿撤回要求被告支付逾期交房违约金的诉讼请求。
另查明，2011年6月20日，被告科艺房地产公司取得了其开发的“科艺·福江名城”17幢楼的《商品房预售许可证》。2012年12月18日，“科艺·福江名城”17号楼工程取得了竣工验收备案登记证。
又查明，原重庆市潼南县国土资源和房屋管理局先后向被告科艺房地产公司出具了两份《潼南县行政服务中心国土房管局服务窗口审批项目受理登记书面回执》。其中，由该单位出具的业务编号为“2267”的受理登记书载明“7、8、9、11、12、13�14A、15、16、17、18、车库共计14栋”受理时间为2014年2月18日；另一份由该单位出具的无业务编号的受理登记书载明的“福江名城2、3期共计14栋”受理时间为2013年5月20日。2015年7月21日，本院向重庆市潼南区国土资源和房屋管理局出具函件，对被告科艺房地产公司于何日提供齐全的办证资料，并取得登记受理单向重庆市潼南区国土资源和房屋管理局进行询问。2015年8月14日，重庆市潼南区国土资源和房屋管理局向本院回函，该函件载明：“重庆科艺房地产开发有限公司于2013年5月20日向我局提出‘科艺·福江名城’2、3期共计14幢共计七百余套房屋的登记申请。我局受理登记申请后，对七百余套申请材料遂件审查。审查期间，按照重庆市地房籍信息系统登记新要求，我县推行办证登记全市并网管理，登记前期资料提交和办理程序全面调整变更。2014年2月18日，科艺房地产公司按照重庆市地房籍信息系统登记受理新要求，完成新规定的受理前期网上流程后，重新提交房屋登记申请，我局按新规定在网上进行业务受理后，进行了房地产权属登记。因此，2013年5月科艺房地产公司提出的登记申请符合当时的登记受理条件。以上为我局出具的两份《潼南县行政服务中心国土房管局服务窗口审批项目受理登记书面回执》中载明受理日期不同的原因，无自相矛盾情况。”
上述事实，有原、被告陈述、法定代表人身份证明书、营业执照及组织机构代码证、《重庆市商品房买卖合同》、《收据》、《商品房预售许可证》、重庆市预购商品房买卖合同登记被证明、《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》、《建设工程消防验收意见书》、《建设工程竣工验收备案登记证》、潼南区国土资源和房屋管理局回函等证据在卷为凭，并经开庭质证和审查，可以采信。
本院认为，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。依法成立的合同，自成立时生效，受法律保护。本案中，原告代兴虎、赵爽与被告科艺房地产公司签订的《重庆市商品房买卖合同》系双方当事人自愿订立；双方当事人均具有订立合同的民事权利能力和民事行为能力，以及商品房买卖的真实意思表示；且被告科艺房地产公司依法取得了《商品房预售许可证》，其与原告代兴虎、赵爽签订的《重庆市商品房买卖合同》中约定的内容亦不违反法律、法规强制性规定，不损害国家、集体、第三人的合法权利。因此，该合同依法成立，合法有效。
当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，依照双方当事人签订的商品房买卖合同第十三条“关于办理产权登记的约定”，被告科艺公司应当在符合交房条件后60日内向房地产管理部门提供齐全的办证资料，取得房地产管理部门出具的登记受理单。因“科艺·福江名城”17号楼工程于2012年12月18日取得了竣工验收备案登记证，且原、被告双方均认可被告于2013年4月30日将房屋交付给原告，故被告科艺房地产公司至迟应当在2013年6月29日前为原告所购房屋向房地产管理部门提供齐全的办证资料，并取得登记受理单。在庭审中，原、被告分别向本院举示了原潼南县国土资源和房屋管理局出具的两份《潼南县行政服务中心国土房管局服务窗口审批项目受理登记书面回执》，并各自主张以其举示的回执中载明的时间作为科艺公司向房地产管理部门提供齐全的办证资料，取得房地产管理部门出具的登记受理单的时间。本院认为，根据原潼南县国土资源和房屋管理局《回函》可以认定科艺公司已于2013年5月20日按当时的登记受理条件向原潼南县国土资源和房屋管理局提供了齐全的办证资料，并取得了登记受理单，故被告于此时已按照合同约定完成了办证义务。原告向本院出具的回执中载明的受理时间是科艺公司按照重庆市地房籍信息系统登记受理新要求，重新向原潼南县国土资源和房屋管理局提交房屋登记申请的时间，因被告已于2013年5月20日按照当时的要求向原潼南县国土资源和房屋管理局提供了齐全的办证资料，完成了办证义务，故本院对原告主张要求以其举示的回执中载明的2014年2月18日作为被告完成办证义务的时间的意见不予支持。故被告科艺公司已按照合同约定于2013年6月29日前完成办证义务，不存在逾期办证的违约行为，因此，对原告要求被告承担逾期办证违约金的诉讼请求本院不予支持。
原告以被告逾期办理合同登记备案为由，要求被告支付逾期办理合同登记备案违约金，本院认为，根据双方签订的商品房买卖合同第十二条“关于办理合同登记备案的约定”，被告应予合同签订之日起10日内，向土地房屋登记机构申请办理合同登记备案，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。本案原、被告于2011年7月13日签订商品房买卖合同，故被告至迟应于2011年7月22日前向土地房屋登记机构申请办理合同登记备案，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。但本案被告于2011年7月18日即取得了重庆市预购商品房买卖合同登记备案证明，故被告已按照合同约定办理了合同登记备案，不存在逾期办理合同登记备案的违约行为，因此，对于原告要求被告支付逾期办理合同登记备案违约金的诉讼请求本院不予支持。
此外，原告自愿撤回要求被告支付逾期交房违约金的诉讼请求，系其真实意思表示，不损害第三人利益，本院予以准许。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条第二款、第四十四条第一款、第六十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条第一款、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条之规定，判决如下：
驳回原告代兴虎、赵爽的诉讼请求。
案件受理费50元，减半收取25元，由原告代兴虎、赵爽负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审判员 徐旭
二〇一五年十月十四日
书记员 屈缋