唐山市曹妃甸区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）曹民初字第1954号
原告华电曹妃甸重工装备有限公司，住所地唐山市曹妃甸工业区，组织机构代码证号××。
法定代表人韦公勋，该公司董事长。
委托代理人王树峰，该公司职员，一般代理。
委托代理人徐传宝，该公司职员，一般代理。
被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司，住所地秦皇岛市山海关经济技术开发区上海路东大林24号，组织机构代码证号××。
法定代表人马宝仓。
原告华电曹妃甸重工装备有限公司与被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员张瑞福独任审判，公开开庭进行了审理。原告委托代理人王树峰、徐传宝到庭参加诉讼。被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司法定代表人马宝仓经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司系原告公司生产外协单位，于2014年3月双方签订生产加工任务承包合同，就被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司进入原告华电曹妃甸重工装备有限公司厂内进行生产加工承包作业进行了约定。被告派驻生产加工队伍进入原告工厂（按所在生产作业区域编号为铆焊12班）后，原告按照整体生产计划，分别就京唐港斗轮机、寿光圆堆2个项目给被告的班组下达了生产任务要求，但数个月内被告月度产量、人员配置和加工进度均不能满足合同要求，生产任务严重拖期完成，影响原告销售合同有关项目的整体交货进度和公司信誉，导致原告几度受到监理和业主批评，原告随时会面临买方索赔和罚款，仅京唐港斗轮机项目平衡架一个部套，按预估总价计算违约金就达36.225万元（241.5×15%），本案中仅象征性的主张10万元。
为保障被告工人工资及早发放，原告在被告生产严重拖期又未交工验收、开具发票、申请结算的情况下，两次破例借款共13万元给被告，并明确从合同结算款中扣除。
为控制项目整体执行进度，原告经研究决定通知清退被告生产加工作业队伍，要求被告按合同约定交工验收、开具发票、支付违约金和管理、物资、物业扣款，完成结算后解除承包合同，但被告一直不予配合结算。根据被告生产加工承包任务完成情况分析计算，截至起诉前，合同结算款204959.97元（含销售增值税29780.51元，质保金10248元，质保期限为设备整体交工验收日后12个月或验收结算日后24个月），安全生产保证金20000元，合同应扣款293003.13元（包括迟延生产违约金22498元、管理考核扣款和领用物资、消耗物业等费用39915.13元，结算前发放工人工资借款130000元，造成原告项目执行拖期损失100000元），合同结余款-77701元。为维护原告的民事权益和良好的社会信誉，特向人民法院提起诉讼，请求：1、解除原被告间的生产加工任务承包合同；2、判令被告就已完工产量向原告限期交验入库、开具货物加工修理修配劳务类增值税专用发票（价税合计204959.97元）、配合结算合同价款；3、判令被告向原告支付至起诉日的迟延生产违约金（22498元）、管理考核扣款和物资领用、物业消耗等费用（39915.13元），归还结算前发放工人工资借款（130000元），赔偿原告销售合同项目执行拖期损失（100000元）；4、上述第2、3项中金钱债权、债务相抵并扣除质保金（10248元）、安全保证金（20000元）后，被告还应当支付原告人民币柒万柒仟柒佰零壹元（77701元）；5、由被告承担本案一切诉讼费用。
被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司未提出答辩。
经审理查明，2014年3月，原、被告签订《生产加工任务承包合同》及《补充协议》，被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司在原告华电曹妃甸重工装备有限公司厂内进行生产加工承包，加工内容为：卸船机、装船机、斗轮机、圆形堆取料机等主钢设备钢结构的制作（不含机加工、油漆）。《生产加工任务承包合同》主要约定：“四、生产组织：1、乙方需组织具备相应技能、技术熟练、身体××的工人进行加工，……必须服从甲方的厂纪厂规，按照甲方规章制度执行，违反甲方规章制度的，甲方有权进行处理，乙方严格执行。2、乙方应认真执行甲方《入场作业单位及人员管理办法》规定，服从甲方管理，……五、生产安全及现场6S要求：……2、工作服及安全帽由甲方统一定做，乙方出资购买。3、如因乙方原因造成甲方人员伤害和设备损坏的，由乙方负责赔偿。4、乙方应认真执行甲方现场管理体系文件和文明生产管理要求，并向甲方缴纳安全及文明生产保证金50000元，如不符合甲方管理要求，甲方人员有权进行处罚并在乙方保证金中扣除。……6、乙方进厂生产人员及完成产量考核要求详见附表八《2014年度各班面积、人员、计划产量考核统计表》，低于附表八规定要求，甲方有权清理乙方离开甲方公司，并按照附表八进行考核兑现后解除本合同。八、其他考核：1、生产计划的考核：……如乙方未能按照交货计划及时完成生产加工任务，按以下比例支付迟交生产违约金：见附表二《ХХ项目生产计划考核表》、附表八《2014年度各班面积、人员、计划产量考核统计表》。九、生产加工费用及付款方式：经甲乙双方商定，生产加工工序完成按附表五《ХХ工序生产加工结算单》进行结算。……工序完工经甲方验收合格后，由甲方管理质量检验人员开具成品及半成品入库单，由甲方结算人员按工序完工验收开具的成品及半成品入库单结算加工费用。乙方将完工后的工件交到甲方指定地点后，甲方在收到乙方下列文件和单据，验收合格后60日内，向乙方支付完工部分的95%加工费用。……3、在质保期满，甲方在收到乙方下列文件和单据审核无误后60日内，向乙方支付5%质保金，结清加工费余款。……4、乙方有义务向甲方支付保证加工生产进度和制作质量必要的生产保证金、违约金或者赔偿金时，甲方有权从上述任何一笔应付款中予以扣除。十、生产加工周期：生产加工工期（含预拼装、组装、机加工、交验）：乙方必须保证按照甲方要求的工期按期完工，如乙方延期交工，每延期一周，甲方将对乙方的加工费用单价下调5%；……最终完工日期以质检员验收签字为准。十一、违约责任：……2、若是乙方原因造成不能及时交工，影响甲方生产进度，乙方除按第八条第一款约定支付迟延生产违约金外，还应承担由此给甲方带来的一切经济损失。”《补充协议》主要约定：“二、针对生产加工任务承包合同中第九项生产加工费用及付款方式：……在质保期满，甲方在收到乙方下列文件和单据审核无误后60日内，向乙方支付5%质保金，结清加工费余款。该条款中质保期限补充说明质保期限为，设备整体交机验收12个月或验收结算日后24个月。”被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司于2014年3月3日派驻生产加工队伍进入原告华电曹妃甸重工装备有限公司厂内（按所在生产作业区域编号为铆焊12班）施工，于2014年3月19日支付20000元安全生产保证金。原告华电曹妃甸重工装备有限公司分别就京唐港斗轮机、寿光圆堆2个项目给被告的班组下达了生产任务要求，要求京唐港斗轮机项目于2014年4月10日前完成，寿光圆堆项目于2014年7月30日前完成。经被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司派驻生产加工队伍生产，京唐港斗轮机项目于2014年6月14日交验入库，寿光圆堆项目于2014年8月12日交验入库，造成生产加工任务不同程度的拖期，共计完成项目金额204959.97元。为保证项目执行进度，原告华电曹妃甸重工装备有限公司应被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司申请，分两次借款130000元给被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司，用于发放工人工资。截至起诉之日止被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司未向原告华电曹妃甸重工装备有限公司提出结算。
另查明，2013年11月，原告华电曹妃甸重工装备有限公司与华电重工股份有限公司分别签订《斗轮机主钢（一）合同》和《圆堆整机采购合同》，《斗轮机主钢（一）合同》主要约定：“二、设备交货及进度要求：2.1工期要求：2013年11月15日，提供SR1／2／3的生产图，2014年3月1日开始交货，交货进度满足现场安装进度要求；……第十一章索赔11.1如果卖方未能按照交货计划（或其他交货时限）及时交货，卖方应按下列比例支付迟交违约金：（1）从迟交的第一周到第四周，每周违约金为迟交的合同设备金额的1%；（2）从迟交的第五周到第八周，每周违约金为迟交的合同设备金额的2%；（3）从迟交的第九周起，每周违约金为迟交的合同设备金额的3%。……上述违约金的总金额不得超过合同设备总价的15%。”
上述事实，有原告提供的《生产加工任务承包合同》、《补充协议》、《入场作业单位及人员管理办法》、外协劳务承包单位队伍进场审批表、原告给被告下达的生产任务单、验收入库单、考核表、结算单、管理考核扣款罚单、费用结算表单、原告向被告发放借款手续及原告当庭陈述予以证实。
本院认为，原告华电曹妃甸重工装备有限公司与被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司签订的《生产加工任务承包合同》及《补充协议》是双方当事人真实意思表示，合法有效，双方当事人应该按约定履行义务。被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司进厂生产人员及完成产量低于合同第五项约定要求，原告华电曹妃甸重工装备有限公司有权解除合同，对原告华电曹妃甸重工装备有限公司要求解除生产加工任务承包合同的诉请，本院予以支持。被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司完成生产加工任务后应按合同第九条约定的生产加工费用及付款方式进行交工验收、开具发票，配合结算合同价款。对原告华电曹妃甸重工装备有限公司要求被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司开具货物加工修理修配劳务类增值税专用发票、配合结算合同价款的诉请，本院予以支持。在生产加工过程中，被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司应按原告华电曹妃甸重工装备有限公司下达的生产任务单要求的工期按期完工，逾期未完工，被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司应按合同第八项其他考核、第十项生产加工周期和第十一项违约责任条款约定向原告华电曹妃甸重工装备有限公司支付迟延生产违约金。对原告华电曹妃甸重工装备有限公司请求被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司支付迟延生产违约金的诉请，本院予以支持。被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司施工队伍进驻原告华电曹妃甸重工装备有限公司厂内进行生产加工，应按合同第四项生产组织、第五项生产安全及现场6S要求服从原告华电曹妃甸重工装备有限公司的厂规厂纪，服从原告华电曹妃甸重工装备有限公司按照规章制度进行的各项考核，考核罚款可从结算价款中扣除，同时应按合同约定支付生产加工物资、物业管理等费用，对损坏的生产加工物资、住宿设施应予赔偿。对原告华电曹妃甸重工装备有限公司请求被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司支付管理考核扣款、物资领用和物业消耗费用的诉请，本院予以支持。原告诉请的销售合同项目执行拖期损失100000元，原告华电曹妃甸重工装备有限公司与华电重工股份有限公司签订的斗轮机主钢（一）合同和圆堆整机采购合同约定，“如果卖方未能按照交货计划（或其他交货时限）及时交货，卖方应按下列比例支付迟交违约金：（1）从迟交的第一周到第四周，每周违约金为迟交的合同设备金额的1%；（2）从迟交的第五周到第八周，每周违约金为迟交的合同设备金额的2%；（3）从迟交的第九周起，每周违约金为迟交的合同设备金额的3%。……上述违约金的总金额不得超过合同设备总价的15%。”。按照原告华电曹妃甸重工装备有限公司下达的生产任务要求，京唐港斗轮机SR1303.062#部套要求2014年4月10日前完成，实际于2014年6月14日全部完成，拖期64天，影响了原告销售合同的整体交货期。按照原告华电曹妃甸重工装备有限公司与被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司签订的生产加工任务承包合同第十一项第二款约定，被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司应在所承担的生产加工任务范围内赔偿原告华电曹妃甸重工装备有限公司因迟延交货面临的索赔。原告华电曹妃甸重工装备有限公司主张100000元项目执行拖期损失，视为对其余损失的自愿放弃。对原告华电曹妃甸重工装备有限公司要求被告被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司赔偿销售合同项目执行拖期损失100000元的诉请，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十六条、第一百一十条、第一百一十二条、第二百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原、被告间的生产加工任务承包合同及补充协议。
二、原告华电曹妃甸重工装备有限公司向被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司支付生产加工费194711.97元【加工费总额为204959.97元，去除合同结算价款的5%（即10248元）质保金】。待《生产加工任务承包合同》约定的质保期限届满后，原告华电曹妃甸重工装备有限公司与被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司再行结算该质保金，返还被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司安全文明生产保证金20000元，共计214711.97元。被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司于本判决生效后五日内向原告华电曹妃甸重工装备有限公司开具货物加工修理修配劳务类增值税专用发票（价税合计204959.97元）。
三、被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司向原告华电曹妃甸重工装备有限公司支付迟延生产违约金22498元、管理考核扣款和物资领用、物业消耗费用39915.13元、返还原告华电曹妃甸重工装备有限公司借款130000元、赔偿原告华电曹妃甸重工装备有限公司销售合同项目执行拖期损失100000元，共计292413.13元。
四、本判决第二项、第三项确定的金钱给付债权、债务相抵后，被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司于本判决生效后五日内向原告华电曹妃甸重工装备有限公司支付77701.16元。
如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。
本案案件受理费1742元、财产保全费1820元，由被告秦皇岛昌隆船务工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院，并同时在七日内交纳上诉费。
附：交纳履行款及上诉费账号：40×××28，收款单位：唐山市曹妃甸区人民法院，开户行：河北唐山曹妃甸农村商业银行股份有限公司，行号：402125100068。
审判员 张瑞福
二〇一四年十二月十日
书记员 徐 盼