江苏省无锡市北塘区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）北民初字第0587号
原告（反诉被告）西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司，住所地江苏省苏州市苏州工业园区苏华路8号中银惠龙大厦2002室。
负责人陈方东，西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司经理。
委托代理人陶伟（受西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司的特别授权委托），江苏法德永衡律师事务所律师。
被告（反诉原告）无锡协信华晟投资有限公司，住所地江苏省无锡市北塘区江海西路888号。
法定代表人吴旭，无锡协信华晟投资有限公司董事。
委托代理人杨和荣（受无锡协信华晟投资有限公司的特别授权委托），无锡协信华晟投资有限公司法务。
委托代理人彭红伟（受无锡协信华晟投资有限公司的特别授权委托），无锡协信华晟投资有限公司成本部经理。
原告（反诉被告）西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司（以下简称奥的斯苏州分公司）与被告（反诉原告）无锡协信华晟投资有限公司（以下简称协信华晟公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年4月21日立案受理，依法由审判员林丽华适用简易程序分别于2015年5月19日、6月23日公开开庭进行了审理，后因案情复杂，依法裁定转为普通程序，组成合议庭于2015年9月10日公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）奥的斯苏州分公司的委托代理人陶伟，被告（反诉原告）协信华晟公司的委托代理人杨和荣、彭红伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）奥的斯苏州分公司诉称：2013年5月15日，其与协信华晟公司签订电梯设备安装合同，约定其为协信华晟公司开发的无锡协信华晟X地块安装20台电梯，合同价为固定单价，总价为729800元；进场安装前20个工作日支付安装合同总价款的40%，电梯安装完毕，通过当地质量技术监督部门验收，取得《验收合格证》后7个工作日内支付当批安装金额的60%，且最迟不得超过货到工地的六个月，其全部电梯在9月18日即已送至工地。合同还约定了违约条款。2013年11月21日，其安装的电梯全部通过验收，但协信华晟公司却未按照约定付余款437880元。其曾向协信华晟公司提交了结算资料，但具体日期已不清楚，签收回证也无法查证。现请求判令：1、协信华晟公司支付安装费437880元并支付逾期付款损失（以437880元为基数，自2014年1月3日起至实际支付之日止，按照银行同期贷款利率的1.3倍计付）；2、协信华晟公司承担诉讼费。
被告（反诉原告）协信华晟公司辩称：其公司按约履行合同，2013年7月23日即已支付了合同款的40%即291920元，但因奥的斯苏州分公司违约导致未能完成结算，故责任不在其公司，其不应支付逾期付款损失。
反诉原告协信华晟公司诉称：1、奥的斯苏州分公司未在双方约定工期内完工，延误工期129天，应按约支付每天1000元的违约金，共计129000元；2、奥的斯苏州分公司在施工过程中要求其提供部分材料，但实际并未使用，故应支付该部分材料款48758元；3、奥的斯苏州分公司未对电梯洞口施工区域进行安全围挡，存在重大安全隐患，其向奥的斯苏州分公司告知后，代为委托第三方对电梯周边施工区域进行围挡，产生款项29590元，应由奥的斯苏州分公司承担。综上，请求判令：1、奥的斯苏州分公司支付工期延误违约金129000元；2、奥的斯苏州分公司支付甲供材料48758元；3、奥的斯苏州分公司支付设施围挡费用29590元；4、奥的斯苏州分公司承担本诉及反诉的诉讼费用。
反诉被告奥的斯苏州分公司辩称：1、认可45天工期的约定，但电梯实际上系分批安装的，因其档案在大水中灭失，故无法提供案涉工地电梯安装准确的批次和实际开工时间，且在2013年9月20日之前，协信华晟公司一直未能提供符合安装条件的井道，导致未能如期安装，故其公司在本案工程中不存在工期延误的情形，协信华晟公司反诉请求无事实和法律依据。即使存在延期情形，违约金明显过高，应按延误工期的电梯款项为基数，按照银行同期贷款利率计付；2、因协信华晟公司提供的井道不符合要求，为加固井道的需要通知协信华晟公司购置案涉材料，因此购置材料的费用应由协信华晟公司负担，且其仅使用了松香水，其他材料应还放置于井道；3、根据合同的约定，井道围挡应由总包公司负责，协信华晟公司进行设施围挡所产生的相关费用不应由其承担。综上，请求驳回协信华晟公司的反诉请求。
经审理查明：原告（反诉被告）奥的斯苏州分公司与被告（反诉原告）协信华晟公司于2013年5月15日签订了《无锡协信北塘光电园项目B2地块电梯工程安装合同》一份，与双方争议有关的事项约定如下：
1、关于合同价款以及付款方式。奥的斯苏州分公司承包协信华晟公司的无锡协信华晟X地块电梯安装工程（16部货梯＋4部客梯），合同为固定单价合同，总价为729800元，进场安装前20个工作日内支付安装合同总价款的40%，电梯安装完毕，通过当地质量技术监督部门验收，取得《安全检验合格证》后7个工作日内支付当批金额的60%，但此笔付款最迟不得晚于货到工地后六个月，最后一批电梯安装完毕正式移交甲方，支付安装尾款前，需办理完成工程结算手续；奥的斯苏州分公司应按协信华晟公司规定的时间向监理及协信华晟公司递交工程款支付申请书，内容包括付款申请单、发票，因奥的斯苏州分公司延迟递交工程款支付申请书相关资料造成工程款付款延期的责任自行承担；工程全部验收合格，且协信华晟公司在收到奥的斯苏州分公司提交的符合市承建档案馆和合同要求的所有竣工资料后，奥的斯苏州分公司应在30日内向协信华晟公司申报完整的结算资料两份，无特殊情况，双方应在30日内完成竣工结算的核实工作，协信华晟公司审定后，双方签订竣工结算协议；协信华晟公司未按约支付款项的，安装工期顺延，每延期一日按照逾期设备安装合同价款的百分之零点零二（0.02%）向奥的斯苏州分公司支付违约金，但最高不得超过逾期设备安装价款的百分之三十（30%）。2013年6月28日，奥的斯苏州分公司开具了291920元的安装款发票；2014年1月10日，奥的斯苏州分公司开具了328400元的安装款发票。
2、关于工期及违约约定。通用条款第八章第5条约定：自协信华晟公司提供符合安装条件的井道之日起，奥的斯苏州分公司在45天／批完成协信华晟公司要求完成批次电梯的安装；如奥的斯苏州分公司未能按期完成合同专用条款工期要求，必须向协信华晟公司支付违约金每日1000元，并承担协信华晟公司由此引发的直接经济损失（但此违约金最多不得超过未完成电梯安装款项的百分之三十），协信华晟公司在当期工程款中扣除。此赔偿费的支付并不能解除奥的斯苏州分公司应完成工程的责任或合同规定的其他责任；通用条款第十七章第2.3条约定：奥的斯苏州分公司延期完工的，则每延期一日按照逾期设备安装合同价款的百分之零点零二（0.02%）向协信华晟公司支付违约金，但最高不得超过逾期未完成设备安装价款的百分之三十。专用条款第二十一章约定：具体开工时间以协信华晟公司的正式通知为准。
3、关于防护栅栏及双方与本案相关的其他义务的约定。总包单位提供电梯井道厅门以及孔洞处防护栅栏，奥的斯苏州分公司提供底坑内轿箱和对重之间的安全格栅、安装并拆除适用于电梯安装的脚手架、满足安防系统施工配合要求。在合同履行过程中，协信华晟公司需协调总包的配合与管理工作，包括设备卸货堆放区域、施工用水、用电、交叉作业接口交闭、安装前的土建配合整改事项等。
合同签订后，奥的斯苏州分公司（具备电梯安装资质）将案涉工程交由江苏XX****有限公司（具备电梯安装资质）实际施工。2013年7月13日，协信华晟公司发出开工通知书，明确定于2013年7月13日开工，当日奥的斯苏州分公司的XXX签收了该函。奥的斯苏州分公司分别于2013年7月16日、2013年7月23日、8月3日、8月28日、9月17日向协信华晟公司发出工地联系单指出安装中存在需要协信华晟公司处理的问题，要求予以解决，并提及2013年7月13日、14日到货19台电梯、要求设井道口护栏（2013年8月3日联系单）等。协信华晟公司分别于2013年7月17日、8月4日、8月29日、9月18日进行了回复。奥的斯苏州分公司于2013年9月17日发出的联系单中要求协信华晟公司在2013年9月20日前将问题整改到位。2013年9月18日，协信华晟公司联系单中针对奥的斯苏州分公司提出的问题一一回应了解决措施。
2013年8月21日，奥的斯苏州分公司工作人员XXX发邮件要求购置角铁、膨胀螺丝16#、3.2型号的电焊条8包、防锈油漆25公斤、松香水10公斤。2013年8月30日，协信华晟公司采购了角钢、膨胀螺丝16#1600个、3.2型号的电焊条8包、防锈油漆25公斤、松香水10公斤，2013年8月30日，奥的斯苏州分公司现场施工人员XXX签收了国产膨胀螺丝16#1600个；9月2日，XXX签收电焊条（3.2型号金桥焊条）8包、防锈油漆（万年青铁红环氧酯底漆）25公斤，松香水12公斤；9月5日，XXX签收等边角钢70mm＊70mm＊5mm。上述材料经第三方审计价格为48758元。
2013年八九月份，协信华晟公司委托其他单位安装了安全防护栏杆，经第三方审计，该部分造价为29590元。
2013年10月17日、2013年11月6日、2013年11月26日，案涉工地上各有6部电梯通过检验；2014年1月3日，2部电梯通过检验（其中一台电梯的制造时间为2013年11月28日）。
上述事实，由许可证、建设工程施工合同、工地联系单、检验报告、工程量清单报价表以及双方当事人的陈述等予以证实。
本院认为：奥的斯苏州分公司与协信华晟公司签订的合同并不违反法律规定，意思表示亦真实，故为有效合同，双方均应严格依约履行己方义务。双方对于合同价款为729800元以及协信华晟公司已支付291920元的事实均无异议，故本院确认协信华晟公司尚有437880元安装工程款尚未支付。案涉工程中有19台电梯在2013年7月13日、14日运抵工地，18台电梯在2013年11月26日前通过了验收，据双方约定，协信华晟公司本应在2013年1月13日之前支付工程款394092元（729800元／20台＊**台＊**%），但双方又在合同中约定了奥的斯苏州分公司应递交付款申请单、发票，否则延期付款责任自负，将开具发票视为与支付工程价款同等义务，在奥的斯苏州分公司开具发票之前，协信华晟公司有权拒绝支付工程款。除预付款291920元的发票已开具外，奥的斯苏州分公司至2014年1月10日仅开具328400元安装款的发票，故协信华晟公司应在2014年1月13日之前应支付的工程款328400元，协信华晟公司未支付，构成违约。若协信华晟公司认为奥的斯苏州分公司存在工期延误等违约情形，可要求奥的斯苏州分公司承担相应的违约责任，本案中其亦已提起反诉主张相关损失，再以工期延误作为拒付依据无法律依据。另有安装款109480元（437880元-328400元），因奥的斯苏州分公司未履行开具发票、办理结算等合同义务，故协信华晟公司不应对此承担延期支付的违约责任。关于延期支付工程款的违约责任，双方约定了逾期付款造成安装工期顺延的情形，但至协信华晟公司应付款的2014年1月13日，案涉电梯已全部安装完毕，故应视为对逾期支付工程款利息约定不明，奥的斯苏州分公司要求按照银行同期贷款利率的1.3倍计付欠付工程款的利息无事实和法律依据，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
关于奥的斯苏州分公司是否存在延误工期情形及应如何承担违约责任。双方在合同中约定了工期为45天，2013年7月13日奥的斯苏州分公司签收了开工通知书，虽奥的斯苏州分公司否认该开工日期，但其又自述资料遗失，无法确定开工日期；奥的斯苏州分公司主张因协信华晟公司未能提供符合安装条件的井道导致其未能按期完成施工，根据双方的约定，协信华晟确有提供符合安装条件井道的义务，但鉴于安装的电梯已经通过验收，故奥的斯苏州分公司应对此承担举证责任，其仅提交了2013年7月16日至9月17日之前的联系单，关于此后的井道是否符合施工要求未再行举证，故本院根据双方联系单载明的内容推定至2013年9月20日井道已符合施工要求，开工日期相应顺延至2013年9月20日。根据双方的约定，其应当在45日内即2013年11月5日之前完成20台电梯的安装并通过验收，但其仅在2013年10月17日有6台电梯通过验收，其他14台电梯均存在不同程度的工期延误情况（6台延误1天、6台延误21天、2台延误59天），故其应对此承担相应的违约责任。双方合同中针对工期延误的违约责任作了两种约定，当事人之间约定违约金其目的除作为一种违约责任的形式外，更是为了督促当事人严格按约履行合同，根据合同前后文整体理解，相较于通用条款第十七章第2.3条的约定，通用条款第八章第5条的约定更符合双方订立违约金的目的。奥的斯苏州分公司认为违约金过高要求调整，协信华晟公司未举证证明其损失情况，结合该条款中“此违约金最多不得超过未完成电梯安装款项的百分之三十”这一约定，也可以看出合同双方对于电梯分批安装这一事实是认可的，故本院确定逾期竣工违约金为12500元（1000元／20台＊6台＊1天＋1000元／20台＊6台＊**天＋1000元／20台＊2台＊**天）。
关于协信华晟公司应奥的斯苏州分公司要求购置的材料款，双方约定本合同为固定单价合同，购置材料后未能达成协议，根据诚实信用原则，奥的斯苏州分公司现场施工人员签收了相关材料，奥的斯苏州分公司则应妥善使用或保管，现奥的斯苏州分公司既未举证证明上述材料的用途，亦无向协信华晟公司移交上述材料的相关依据，故协信华晟公司要求奥的斯苏州分公司支付材料款48758元，本院予以支持。
关于井道护栏，双方合同中明确约定设置井道护栏系总包单位提供，并非奥的斯苏州分公司的义务，在奥的斯苏州分公司亦曾在2013年8月3日发给协信华晟公司的工作联系单中明确要求协信华晟公司安装好井道护栏，协信华晟公司称因奥的斯苏州分公司工期延误导致总包单位拆除护栏缺乏事实依据，故其要求奥的斯苏州分公司承担该项费用，本院不予支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第第一百一十四条、一百二十条、第一百二十五条第一款、第二百六十九条、第二百八十三条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：
一、无锡协信华晟投资有限公司于本判决生效后十日内向西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司支付电梯安装款437880元。
二、无锡协信华晟投资有限公司于本判决生效后十日内向西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司支付安装款利息（以328400元为基数，自2014年1月14日起至判决应给付之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付）。
三、西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司于本判决生效后十日内向无锡协信华晟投资有限公司支付逾期竣工违约金12500元。
四、西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司于本判决生效后十日内向无锡协信华晟投资有限公司支付材料款48758元。
五、本判决第一项、第三项所确定的支付金钱的义务可相互折抵。
六、驳回西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司其他诉讼请求。
七、驳回无锡协信华晟投资有限公司其他反诉请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费7868.2元，反诉费2205元，由西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司负担4073.2元，由无锡协信华晟投资有限公司负担6000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。
审 判 长 陆锡平
审 判 员 林丽华
人民陪审员 徐惠玲
二〇一五年十月十二日
书 记 员 应丽燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国合同法》：
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。
第一百二十五条当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的目的予以解释。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
附：无锡市北塘区人民法院账号信息
账号：32001615050059000002
开户银行：建设银行民丰里分理处
户名：无锡市北塘区人民法院
传真号码：0510-83158070