.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2018）宁0105民初606号原告：宁夏金凯德工贸有限公司，住所地宁夏银川市兴庆区。法定代表人：梁向国，该公司总经理。被告：宁夏荣世房地产开发有限公司，住所地宁夏同心县。法定代表人：何占祥，该公司总经理。委托诉讼代理人：李玉婷，宁夏兴业律师事务所律师。原告宁夏金凯德工贸有限公司（以下简称金凯德公司）与被告宁夏荣世房地产开发有限公司（以下简称荣世公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年1月23日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告金凯德公司的法定代表人梁向国、被告荣世公司的委托诉讼代理人李玉婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告金凯德公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付下欠原告工程款1470408元；2.请求法院判令被告支付自2017年2月3日至2018年6月5日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息；3.请求判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：2015年4月28日，原、被告签订《宁夏银带橡胶厂旧城更新改造（荣世.星座）项目进户门、防火门、单元门、储藏室门供货与安装工程三方合同》，原告按照合同约定分批次的进行材料的供货安装，并于2015年8月底完成了全部供货及安装，但被告未能履行合同支付剩余材料款1470408元，两年多来原告多次催要下欠材料款，被告均以各种理由和借口推脱，至今没有支付下欠材料款，致使原告利益受到巨大损失。现为维护原告的合法权益，诉至法院，请求判如所请。被告荣世公司辩称，一、原告诉请的金额不属实。涉案工程于2017年2月3日经银川市消防支队验收合格，根据合同约定，质保金140000元（2800000元×5%）于工程竣工验收合格后质保期（2年）届满后无质量问题退还，应于2019年2月3日后退还。原告起诉时被告应付款项应当为266万元，被告根据合同约定，通过转账及以房抵顶工程款方式已支付原告工程款共计2608695元；二、原告应当根据合同约定向被告提供已付款等额的增值税专用发票。被告已支付了2608695元，原告仅提供了1307970元的增值税专用发票。根据合同第二条第（4）、（5）款”本合同所定价格为含税价，乙方（原告）必须提供正规税务发票；如出现发票的开具不符合本地税务局对房产公司规定的要求，乙方承诺重新提供开具正规的发票给甲方，费用由乙方负责。特此明确。乙方提供厂家防火门、防盗门增值税发票70%、银川市工程建安发票30%。每次甲方付款时乙方必须提供等额合法税务发票；否则，甲方有权拒绝支付相应款项，一切责任均由乙方自负”的规定，开具等额发票是本合同约定原告应当履行的义务，原告应当向被告提供全额发票，如不能提供剩余发票，原告应当按照已经提供的增值税专用发票上约定的税率向被告承担税金；三、关于原告主张的违约金，根据合同约定原告应当于2015年前完成竣工备案归档。但原告施工部分于2017年2月才完成竣工验收工作、与合同约定的竣工日期晚了两年之久，造成被告整体工程无法完成竣工验收。原告延期交工在先，原告主张逾期付款违约金没有依据，被告不承担违约责任。综上，请求依法判决。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据：《宁夏银带橡胶厂旧城更新改造（荣世.星座）项目进户门、防火门、单元门、储藏室门供货及安装工程三方合同》（复印件）1份、《宁夏银带橡胶厂旧城更新改造（荣世.星座）项目进户门、防火门、单元门、储藏室门供货及安装工程三方合同》1份、《黄河农村商业银行网银交易凭证》一组、《付款委托书》2份、《荣世星座项目部工程款抵顶房屋审批表》（复印件）1份、《工程款以房抵款三方补充协议》（复印件）1份、《银川市商品房买卖合同预售》1份，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1、对原告提交的以下证据，本院认定如下：《单元、防火、入户、储藏室门制作安装工程结算单》，结合被告提交的《证明》，本院对该证据中除保修款支付期限（2018年6月30日）及手写部分”按合同抵顶房款1508698元，尚欠工程款5375元”之外，其余部分予以认可；《荣世星座工地实际供货量（1号楼）》系原告单方制作，加之被告不认可，本院不予采信；《荣世星座1、2、3、4、6号楼地上部分各类门统计确认单》（第一次）真实性认可。2、对被告提交的以下证据，本院认定如下：《进户门、防火门等甲方分包工程抵顶房屋审批表》（编号（2015-2017）-08（复印件）结合本案的其他证据，本院不予采信；《银川市公安消防支队建设工程竣工验收消防备案复查意见书》（复印件）1份、《银川市公安消防支队建设工程验收意见书》（复印件）2份，本院对该组证据的真实性认可；《浙江增值税专用发票》（复印件）一组，因与本案无关联性，本院不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年4月28日，原告（乙方）与被告（甲方）及中太建设集团股份有限公司（丙方）签订《宁夏银带橡胶厂旧城更新改造（荣世.星座）项目进户门、防火门、单元门、储藏室门供货及安装工程三方合同》一份，合同约定：”一、1、工程名称：宁夏银带橡胶厂旧城更新改造（荣世.星座）项目工程；2、工程地址：银川市西夏红树林小区以西，嘉宝花苑以东；二、1、工程承包范围：乙方承包本工程图纸范围内的进户门、防火门、单元门、储藏室门的成品门供货及安装等...；2、承包形式：乙方承包工程范围内的项目全部包工包料等全部完成，包资料及消防验收合格、竣工验收合格并合格备案等全部完成；...四、合同价款约定：...2、乙方工程承包内容和范围内的工程全部完成暂定含税总价计：2800000.00元整人民币，大写：贰佰捌拾万元整。（详见上述附件明细清单报价）注：合同总价款中给乙方扣除购房款1508698元整（为抵顶房款三套：5#-1-2801、5#-1-2701、3#-1-1702），剩余款1291302元整...六、结算办法及付款方式：1、结算办法：a、入户门及储藏室门按实际完成樘数*固定单价结算；b、防火门及单元门按实际完成门边框的尺寸计算面积×固定单价结算。2、节点付款方式：1、合同签订生效后乙方需要在十五个工作日内提供要求的成套门给甲方封样，封样后甲方（扣除乙方购房款后）支付乙方合同剩余10%预付；2、每批货到现场，甲方核实验收后五个工作日内甲方（扣除乙方购房款后）支付乙方合同每批剩余金额的50%货款（包含10%预付款）；3、全部安装完成，甲方核实验收后五个工作日内甲方（扣除乙方购房款后）支付乙方合同剩余金额75%货款（包含50%已付款在内）；4、全部竣工验收合格后由乙方提出书面结算申请的相关手续，甲乙丙三方在三个月结算完成，结算价款扣除乙方购房款（为抵顶房款）及预付的款项后，支付到结算总价款的95%并余留5%作为质保金，质保期为两年（自竣工验收合格并移交物业所起算）。质保期满后如无质量问题且妥善履行保修服务等义务的前提下，乙方一次性付清质保金...”。合同签订后，原告为涉案工程1号楼至11号楼及地下车库制作、安装进户门、防火门、单元门、储藏室门，经原、被告结算，涉案工程的总价款为3054073元（含质保金152703.65元），被告以转账方式支付工程款1050000元，以位于××路房屋所售购房款抵顶工程款543952元，尚欠工程款1460121元未付（含质保金152703.65元）。2016年8月23日，银川市公安消防支队作出银公消验字〔2016〕第0447号《建设工程消防验收意见书》，对被告申报的”宁夏银带橡胶厂旧城更新改造（荣世星座）项目4-8﹟住宅楼、地下车库建设工程”（银公消验凭字【2016】第0409号）进行了消防复验，意见为：综合评定该工程消防验收复验合格。2017年2月3日，银川市公安消防支队作出银公消竣工验收消防备案复查意见书〔2017〕第0008号《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》，对被告在该支队备案的宁夏银带橡胶厂旧城更新改造（荣世星座）项目9﹟、10﹟商业楼（商网、办公）建设工程复查（备案凭证文号：银公消竣备字〔2017〕第0010号），该工程竣工验收消防备案复查合格。另查明，涉案工程1号楼、2号楼、3号楼、11号楼均已投入使用。再查明，至庭审结束前，位于××路房屋均在宁夏黄河农村商业银行有在建抵押，且3号楼1单元1702室已被银川市中级人民法院预查封。本院认为，《宁夏银带橡胶厂旧城更新改造（荣世.星座）项目进户门、防火门、单元门、储藏室门供货及安装工程三方合同》中有关原、被告权利、义务的约定合法有效，双方均应按约全面履行义务。对原告主张的工程款本院依法支持1307417.35元（1460121元-152703.65元）。对质保金152703.65元，因质保期尚未届满，本院不予支持。对于原告主张的利息，虽然合同中未约定逾期付款利息，但因利息属于法定孳息，当事人可以径行主张。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：”当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”，第十八条规定：”利息从应付工程价款之日计付”，本院支持82859.81元（1307417.35元×4.75%÷365×487天）。对被告辨称已向原告支付工程款2608695元，因未提交相应的证据予以证明，故本院不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告宁夏荣世房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告宁夏金凯德工贸有限公司工程款1307417.35元，利息82859.81元，共计1390277.16元；二、驳回原告宁夏金凯德工贸有限公司的其他诉讼请求。案件受理费21916元，由原告宁夏金凯德工贸有限公司负担5895元，由被告宁夏荣世房地产开发有限公司负担16021元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判长曹茂林人民陪审员邢丽人民陪审员司学霞二〇一八年七月二十三日书记员刘洋附：本案适用的相关法律、司法解释《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。