河南省临颍县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）临民二初字第46号
原告：河南华隆建筑劳务有限公司。
法定代表人：张笑仙，该公司总经理。
委托代理人：李长军，河南路德律师事务所律师。
被告：河南中原高速公路股份有限公司。
法定代表人：金雷，该公司董事长。
委托代理人：王遵梅，河南金学苑律师事务所律师。
委托代理人：沈琦，河南金学苑（濮阳）律师事务所律师。
第三人：河南省路桥建设集团有限公司。住所地，河南省商丘市梁园区新建南路**号。
法定代表人：傅亚峰，该公司董事长。
委托代理人：司湛琪，该公司员工。
原告河南华隆建筑劳务有限公司（以下简称华隆公司）诉被告河南中原高速公路股份有限公司（以下简称中原高速）、第三人河南省路桥建设集团有限公司（以下简称路桥公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告华隆公司的委托代理人李长军，被告中原高速的委托代理人王遵梅、沈琦，第三人路桥公司的委托代理人司湛琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告华隆公司诉称：被告河南中原高速公路股份有限公司下设临时机构京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程项目部（以下简称“项目部”）为实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程路面工程，于2009年4月开始对外公开招标。河南省路桥建设集团有限公司（以下简称“河南路桥”）投标中标，获得项目第LM-6标段（地点位于漯河市临颖县境内）工程施工承包资格，并与项目部签订了《京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程合同协议书》（以下简称《合同协议书》），签约合同价为人民币壹亿伍仟柒佰贰拾捌万柒仟柒佰零柒（157，287，707）元。河南路桥将其承包的工程全部转包给原告，与原告签订了《协作工程合同协议》，约定原告“无条件完成甲方（指河南路桥）与业主（指项目部）签订的总承包合同的全部内容，承担相应责任与义务，对工程质量负终身责任，并满足业主、监理及甲方的要求”。同时还约定“乙方（指本案原告）以河南省路桥建设集团有限公司名义进行施工和对业主展开工作”；“乙方（指本案原告）在工程项目和实施过程中，一切业务活动只能以河南省路桥建设集团有限公司名义进行”。自2009年9月，原告以河南路桥名义进场开始施工，代河南路桥全面履行了《合同协议书》所约定的施工义务，工程已于2010年10月30日完工并交付通车，但被告至今仍拖欠部分建设工程款。经核算，加上工程变更，被告应付建设工程款总额为人民币187194162元，其中包括项目部已确认计量工程款174144319元，变更工程未计量工程款7779955元，保通费908032元，创优基金4361856元。同时原告还通过河南路桥在开工前向项目部交付现金履约保证金人民币3774905元。截止原告起诉之时，项目部已支付原告建设工程款及返还现金履约保证金共计人民币171223837.21元。扣除缺陷维修费用190962元，拆除资产未交回金额202870.4元，被告尚欠工程建设款人民币19351397.39元。
综上所述，原告执行施工承包合同过程中与被告形成实际施工人关系，已按合同约定完成工程施工，并交付使用，有权依法要求被告支付拖欠的建设工程款项。除了项目部已经支付的工程价款外，原告作为实际施工人还应当得到的工程价款为人民币19351397.39元，以及迟延支付期间的利息。因此，原告特提起诉讼，请求：1、判令被告支付拖欠的建设工程款人民币19351397.39万元及迟延利息（利息按实际产生的利息计算）。2、判令被告承担本案诉讼费。
被告中原高速辩称：1、涉案工程的承包方是河南路桥，而不是本案原告，其不具备直接起诉被告的主体资格。且原告具有建筑劳务分包的资质，原告与第三人签订的协议书并不当然无效，其直接起诉被告方具有一定法律障碍。即使认定原告是实际施工人，也应分清被告、第三人应承担工程款的责任。2、涉案工程的工程款支付应当以第三人的申报为支付条件，且经被告核实无误后再支付给原告工程款，即使华隆公司为涉案工程实际施工人，因中原高速并未“欠付”路桥公司工程款，故无需向华隆公司承担任何责任。3、关于逾期利息。逾期利息只有被告存在逾期付款情况，逾期利息才会发生，第三人并未申报支付本案所涉工程款，不存在逾期付款利息。4、原告提交的河南省高级人民法院的已审结案例（（2013）豫民二终字第135号案件）中的有关观点不适用于本案件。5、关于变更工程款。中原高速与华隆公司间没有任何法律关系，中原高速不可能就变更工程款与华隆公司进行结算，华隆公司如何与路桥公司进行计算与中原高速没有任何关系。另外，监理方并无变更工程价款的定价权，变更工程量及变更工程单价的确认均需要路桥公司进行申报、并经中原高速审核确认后方予执行。6、关于保通费：中原高速与华隆公司间没有任何法律关系，华隆公司无权要求中原高速付其保通费；路桥公司承担合同范围外保通义务的款项中原高速已全部支付，华隆公司提交的证据材料错漏百出，根本无法证明该证据中所列票据为路桥公司为涉案工程承担合同范围外保通义务所支出的费用凭证。证据中的“收据”等类型“票据”不是正式合法发票，不应被采信（涉及金额671282.19元）；证据中部分发票开具日期在2010年10月31日（涉案工程通车日期）之后，工程既已通车，又何来保通之说？这部分票据亦应予以排除（涉及金额970007.87元）。7、关于创优基金：创优基金并非必须全部支付的费用，而是由中原高速根据奖惩情况予以奖励或处罚，既有可能支付，还有可能扣除；涉案工程施工过程中，中原高速已积极开展奖评活动对路桥公司进行奖惩，路桥公司已得工程款中已包含了奖励所得款项。8、关于工程质量保证金：质保金的支付约定：支付时间为缺陷责任期满、承包人（路桥公司）申请后支付，支付金额为扣除缺陷修复费用后的剩余金额；涉案工程的缺陷责任期应自最后一期缺陷修复之日（2013年7月25日）起算两年，应扣除的缺陷修复费用为478980.99元。9、如认定华隆公司为涉案工程的实际施工人，则路桥公司应依据合同约定向中原高速支付违约金，该部分款项可从中原高速应付给路桥公司的工程款中直接予以扣除。综上所述，我们认为，华隆公司没有任何理由要求中原高速支付其工程款；即便认定其实际施工人地位，中原高速亦因不欠付路桥公司任何工程款而无需向华隆公司承担任何责任。因此，请求贵院驳回华隆公司的诉讼请求。
第三人路桥公司述称：1、第三人与原告有协作工程合同协议，原告是否为实际施工人以法庭认定为准。2、第三人与原告合作过程中，在与被告结算过程中，原告均以第三人名义进行结算和施工，第三人对此予以认可。第三人不清楚原告与被告的结算情况。
原告华隆公司为支持其诉请主张，向本院提交下列证据，被告中原高速、第三人路桥公司进行了质证：
原告华隆公司提交的第一组证据：1、原告营业执照复印件。2、原告组织机构代码证复印件。3、原告法定代表人身份证明。4、河南省工商局出具的被告企业基本注册信息查询单。5、河南中原高速公路股份有限公司简介。6、河南省高级人民法院（2013）豫法民二终字第135号民事判决书。证明目的：证明原、被告的诉讼主体资格，京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程项目部系河南中原高速公路股份有限公司下设的临时机构，涉案工程已于2010年10月30日通车。
被告中原高速对该组证据的质证意见是：被告对原告提交的第一组证据的真实性无异议，但对其证明目的有异议，该组证明并不能证明原告方具有诉讼主体资格。
原告华隆公司提交的第二组证据：1、京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程LM－6合同段路面平面图。2、河南省路桥建设集团有限公司文件（2009）032号：关于成立项目部的决定。3、临时用地协议书。4、中国平安财产保险股份有限公司建设工程一切险及第三者责任险。5、合众人寿保险股份有限公司团体保险。证明目的：证明涉案工程所在地在漯河。
被告中原高速对该组证据的质证意见是：被告对原告提交的第二组证据的真实性、关联性及证明目的均无异议。
原告华隆公司提交的第三组证据：1、京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程项目部与河南省路桥建设集团有限公司签订的《合同协议书》。2、项目专用合同条款。3、公路行业标准专用合同条款。4、通用合同条款。5、技术标准和要求（技术规范）。6、已标价工程量清单。7、河南华隆建筑劳务有限公司与河南省路桥建设集团有限公司签订的《协作工程合同协议书》。证明目的：证明合同关系和合同文件的组成部分，京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程项目部系涉案工程的发包人，河南省路桥建设集团有限公司系涉案工程的承包人，原告系涉案工程的实际施工人；施工合同约定的各项权利和义务。
被告中原高速对该组证据的质证意见是：1、对原告提交的第三组证据中的第1-6份证据的真实性无异议；该第1-6份证据证明涉案工程的承包人是河南省路桥建设集团有限公司。2、对原告提交的第三组证据中的第7份证据的真实性及证明目的均持有异议。该证据显示合同为河南华隆建筑劳务有限公司与河南路桥建设集团有限公司签订，被告并非合同一方，亦未见证前述合同的签订，无法确认其真实性。另仅凭该份证据，并不能证明原告系涉案工程的实际施工人。
原告华隆公司提交的第四组证据：中期计量支付资料：（ZLLM6-01--ZLLM6-21）、（ZLLM6-JLGZ01--
ZLLM6-JLGZ07）。证明目的：证明已计量的应付工程款为174144319元（含扣留保留金4076281元），其中合同内已计量工程款为127183670元，变更工程已计量工程价款为46960649元。
被告中原高速对该组证据的质证意见是：对原告提交的第四组证据的真实性及证明目的无异议。但原告证明目的中说明的数据不正确。根据原告提供的计量文件，已完工工程金额为172236871元，已计量的工程款为168834634元。
原告华隆公司提交的第五组证据：1、设计变更申请书16套，编号：变送审（2010）01－15号。2、《通用合同条款》第3.1、3.1.1、3.1.2、3.4.4、3.5.1、3.5.2。3、《专用合同条款》15.4.4。证明目的：《设计变更申请书》显示：所有的设计变更工程的实施都经过监理审核同意的；《工程变更工程量申报表》显示：工程量均由监理工程部审定、总监理工程师核准、业主代表处核定、工程处核定；《工程变更单价申报表》显示：各设计变更工程变更单价均经过合同管理监理工程师审定、总监理工程师核准；经过对变更工程汇总核算，原告实际完成变更工程价款为：55133436元，根据合同约定应予全额支付。被告在中期计量中仅计量了46960649元，尚有8172787元变更工程价款未计量支付。
被告中原高速对该组证据的质证意见是：对第五组证据的真实性没有异议。但对原告的证明目的不予认可。首先，监理并没有合同价款的定价权，依据合同约定，所有的工程量、工程单价的认定都应按照业主确认的数额进行。其次，根据原告提交的证明，反而证明监理签字的数据部分不正确，被告经核算后修正监理计算错误的数据是合理合法的，监理计算错误的数据不应被采信。
原告华隆公司提交的第六组证据：1、工程量清单（共11页）；补遗书（第2号）。2、《专用合同条款》15.6.3。3、技术标准和要求102.02.1（5）。4、中期计量第15、19、20、21期。证明目的：证明保通费用600万元包含在合同总价中，保通工作是根据已标价工程量清单列明的总额价进行的估价列入100章进行投标报价的，是属于签约合同价中的固定费用，以总额计量，根据工程的实施情况及工程进度按进度拨付，不需要专门提供保通费用支出凭证。涉案工程已通车使用，被告应按固定费用支付，被告仅在中期计量中支付5046522元，尚有953478元未计量支付。
被告中原高速对该组证据的质证意见是：对证据真实性、关联性、证明目的均有异议。1、原告提交的证据无法证明与涉案工程有关，被告不予认可；2、原告提交的票据抬头名称多为“河南路桥”，与本案承包方名称不符，被告不予承认；3、原告提供的票据中近100万元的票据出具时间为涉案工程通车之后，明显与涉案工程无关；4、原告提交的证据中有部分为手写的收据，而不是正式合法发票，被告不予承认。5、原告提交的租车合同租车期限不明确，且无法证明所租用车辆与保通工作有关。该部分费用不予承认。
原告华隆公司提交的第七组证据：1、工程量清单汇总表。2、项目专用条款32、32.1、32.2。3、附件1京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程文明施工管理办法。4、附件2京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面创优措施。5、中期计量第01、01、05、21期。证明目的：创优基金5035900元属于工程价款的范畴。发包人建立创优基金，供发包人在本工程实施过程中就工程质量、进度、文明施工、环境保护等方面进行竞赛、评比。涉案工程已经通车，发包人仅支付674044元，由于发包人对工程质量、文明施工、环境保护等方面没有进行竞赛和评比，致使剩余的4361856元未支付。
被告中原高速对该组证据的质证意见是：对证据真实性没有异议。对原告证明目的有异议。依据合同约定，创优基金并不必然支付，而是先由原告对工程承包方施工质量、进度等进行考评，而考评的结果可能是奖励，亦可能是处罚。另外，在涉案工程施工过程中，被告已经对承包方河南路桥公司进行了奖罚考评工作。
原告华隆公司提交的第八组证据：1、中期支付审批表（ZLLM6-JLGZ07）、（ZLLM6-21）。2、《项目专用条款数据表》1.1.4.3；《专用合同条款》1.1.4；19；《通用合同条款》1.1.4.5；19.1、19.2；3、辅助余额表（扣除缺陷维修费用190962元）。证明目的：中期计量累计扣留尚未返还的保留金4076281元；减去缺陷责任期内缺陷维修费用190962元；目前仍有3885319元保留金未返还；工程于2010年10月30日完工未经验收通车使用至今，缺陷责任期为2年。因此，目前已过缺陷责任期，3885319元保留金应当予以返还。
被告中原高速对该组证据的质证意见是：对证据真实性无异议。对原告证明目的有异议。应返还的保留金计算错误，缺陷责任期亦应自2013年7月25日完成最后一期修复之日起算两年，而非自2010年10月30日起算。
原告华隆公司提交的第九组证据：拆除资产扣除确认书。证明目的：202870.4元未交回护栏、立柱款，应当在未付工程款中扣除。
被告中原高速对该组证据的质证意见是：对该组证据的真实性及证明目的均无异议。
原告华隆公司提交的第十组证据：1、退还履约金审批表、申请书、收据、资金汇划补充凭证、汇款回单。2、代付沥青材料款《收据存根》。3、业主代扣代缴税款完税凭证。4、业主实际支付工程款银行转账记录。证明目的：以上四项合计为业主支付给原告的工程款总额171223837.21元。
被告中原高速对该组证据的质证意见是：对该组证据的真实性无异议。但对其证明目的有异议。第一，前述款项均是支付给承包方路桥公司的；第二，中原高速支付给承包方路桥公司的款项应为172694686.98元。
第三人路桥公司对原告提交的所有证据的质证意见为：均无异议，予以认可。
被告中原高速为支持其主张，向本院提供如下证据，原告华隆公司、第三人路桥公司进行了质证。
被告中原高速提供的第一组证据：《京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程合同协议书》，证明：涉案工程的承包方并非原告方，而是河南省路桥建设集团有限公司。第二组证据：1、EMS快递底单（单号为：1004299688716）；2、NO.1004299688716号快递投递状态网络查询情况；3、《关于加快竣工验收清算工程的函》。证明：被告多次催促涉案工程承包方进行结算，涉案工程现仍在结算过程中，被告是否欠付承包方工程款，欠付多少等问题仍未有定论。第三组证据：《关于郑漯改扩建工程路面6标尚未结算的证明》。证明：监理单位证明涉案工程尚未进行最终结算。第四组证据：证明两份。第五组证据：有关奖惩文件。第六组证据：计量支付申请。补充证据：原告所提交的第四组证据中的第21期《计量付款申请》中的附表一份。
原告华隆公司对上述证据的质证意见是：1、合同协议书真实性无异议，但不能成为否定原告是实际施工人的依据。2、邮政快件回单及网络查询真实性不发表意见。因该邮件不是发给原告的。内容真实性不发表意见。原告未接收到该邮件。3、监理代表处的证明真实性不予认可。因该证明没有具体经手人，不符合单位证明的形式要件。4、两份证明质证意见如下：一是真实性不予认可，不符合单位证明形式要件。二是内容方面不真实。因为从关系方面讲，监理与被告之间是委托关系，是本案原告的直接对立面，与被告有直接的利害关系。其所证明的内容作为监理与被告属于同一方的文件的制作者和通知的发出者，监理却没有证据证明这些文件曾送达给原告。5、奖惩文件。真实性不予认可。原告未见到过这些文件。6、5份计量支付申请。真实性不予认可，因申请的单位是河南ＸＸ路桥集团有限公司，原告并未参与这些工程的处置。对补充证据附表的质证意见是：附表从来没有见过，对其真实性不予承认。这份附表上的数据在第21期计量付款申请材料中没有相应的施工资料作支持。被告提交的这份附表是被告单方意思表示，对原告没有强制效力。
第三人路桥公司对上述证据的质证意见是：同意原告的质证意见。
第三人路桥公司没有向法庭提交证据。
根据当事人的举证、质证及当庭陈述，本院对本案的事实确认如下：
京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程项目部（以下简称为京珠工程项目部）是被告中原高速设立的下属临时机构。2009年12月4日，第三人路桥公司中标，与京珠工程项目部（发包人）签订了一份《合同协议书》，由路桥公司对京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程项目第LM-6标段施工。该《合同协议书》约定：1.第NO.6标段由K75＋100至K90＋200，长约15.1km，主要工程为沥青砼面层、水泥稳定碎石基层、底基层、旧路处置，养护期内的路面养护工程。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路行业标准专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）资格预审申请文件中有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书；（12）根据承诺提供的详细人员、设备清单；（13）施工组织设计安排；（14）农民工工资支付承诺书；（15）其他合同文件。3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为157287707元。5.承包人项目经理：朱晓辉。技术负责人：郑东峰。6.工程质量符合“交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良，争创国家优质工程建设质量奖”标准。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9.承包人应按照监理人指示开工，工期为300日历天。10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。11.本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
《项目专用条款数据表》约定的相关内容为：1.1.4.3计划工期416日历天；计划开工日期2009年8月10日；计划竣工日期2010年9月30日；缺陷责任期2年（从通过交工验收之日算起）；路面养护期3年（从缺陷责任期结束之日算起）。17.3.3逾期付款违约金利率：中国人民银行短期贷款利率加手续费。17.4.1质量保证金百分比：月支付额的10%。17.4.1质量保证金限额：合同价格的5%。
《项目专用条款》约定的相关内容为：10.1合同进度计划：承包人编制施工方案的内容：7、安全生产、文明施工及环保措施；8、与其他施工单位之间的配合、协调以及保通方案。32.竞赛和奖罚：发包人将建立创优基金，供发包人在本工程实施过程中就工程质量、进度、文明施工、环境保护等方面进行竞赛、评比。具体竞赛办法、评比方法及相应奖罚办法，业主将在工程实施过程中具体制定，同时作为本合同的组成部分，由发包人、监理、承包人共同执行。32.1创优基金的来源：创优基金为合同价（扣除第100章费用和暂定金额）的4%，在清单汇总表中单列。32.2创优基金的使用：发包人就工程质量及进度、文明施工、环境保护等方面对承包人进行考评，对创优考评中的先进单位（承包人）及个人进行奖励；对考评中的较差单位（承包人）进行处罚。《项目专用条款》后附：附件1《京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程文明施工管理办法》、附件2《京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面创优措施》、附件3《京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程项目资金监督管理办法》、附件4《京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建路面工程材料相关要求》、附件5《京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程原材料封样制度》。
《专用合同条款》中A《公路行业标准专用合同条款》约定的相关内容为：1.1.1.6技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求。1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性修正且承包人已确认的最终的工程量清单。1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的补充或修改书，是招标文件的组成部分。3.监理人，3.1监理人的职责和权力，3.1.1项补充：监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：（5）审查批准技术规范或设计的变更；（10）确定第15.4款下变更工作的单价。3.5商定或确定，3.5.1项补充：如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理人在发出通知前，应征得发包人的同意。15.4变更的估价原则，本款细化为：除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价；15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表和单价组成表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.6暂列金额，本款细化为：15.6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。17.1.2计量方法，本项约定为：工程的计量应以净值为准，除非本合同另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准与要求中的规定执行。
《通用合同条款》规定的相关内容为：1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。2.6支付合同价款：发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.7组织竣工验收：发包人应按合同约定及时组织竣工验收。3.1监理人的职责和权力：3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权利前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。3.5商定或确定：3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。15.2在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。15.3.2变更估价：（1）除专用合同条款对期限另有规定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。15.4变更的估价原则：除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按3.5款商定或确定变更工作的单价。17.1.4单价子目的计量：（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程。17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。24.争议的解决：24.1争议的解决方式：发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
《技术标准和要求》规定的相关内容为：102.02计量与支付：2.支付：102-5项费用（保通费）将根据承包人工程的实施情况及工程进度按进度拨付。
《已标价工程量清单》A说明2.投标报价说明：2.8.3创优基金为其合同价（扣除第100章费用和暂定金额）的4%，在清单汇总表中单列。2.8.5施工保通费在工程量清单100章以固定费用为300万元／每合同段的形式予以报价。《补遗书》（第2号）：1、工程量清单100章102-5项保通费（暂定金额）单价由300万元修改为600万元。《已标价工程量清单》B《工程细目》中《工程量清单》及《工程量清单汇总表》显示，签约合同价157287707元的构成中，包括：保通费（暂定金额）（第100章）600万元、创优基金5035900.48元【（第200章至700章清单合计）4%】等子目。
2009年10月19日，路桥公司（甲方）与华隆公司（乙方）签订了一份《协作工程合同协议》。协议约定：一、工程及工作内容：1.1工程名称：京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建路面工程第六合同段；1.2本协作工程项目质量保修期同甲方与业主（项目部）签订的总承包合同规定一致。二、承包方式：2.1本工程合同总价为157287707元。乙方负责施工的工程范围：负责本工程合同中的所有内容。2.2乙方无条件完成甲方与业主（项目部）签订的总承包合同的全部内容，承担相应责任与义务，对工程质量负终身责任，并满足业主（项目部）、监理及甲方的要求。七、乙方的权利和义务：7.2乙方作为甲方的承包人，必须全面履行甲方与业主（项目部）签订的总承包合同的一切内容并承担相应责任和义务，在施工中承担承包人责任。7.6中约定：乙方以河南省路桥建设集团有限公司名义进行施工和对业主（项目部）展开工作。原告华隆公司依据上述合同以路桥公司的名义对本案所涉工程进行了施工，并于2010年10月30日交工，2010年11月1日该工程投入通车使用至今。
原告华隆公司依据上述《协作工程合同协议》以第三人路桥公司的名义对本案所涉工程进行施工。旧路改造施工7期，新路建设（相对于旧路改造，称为新路建设）施工21期。旧路改造施工1-7期中的第1、第4、第5期及新路建设施工1-21期中的第19、第20期的计量付款材料中的《中期支付审批表》下方审批部门的审批意见中有“见附表”的相关内容，原告华隆公司提供的该五期材料中均有《中期支付审批表（附表）》；新路建设施工的第21期的计量付款材料中的《中期支付审批表》下方审批部门的审批意见中亦有“见附表”相关内容，但原告华隆公司未提供该期的《中期支付审批表（附表）》，被告中原高速提供了该期的《中期支付审批表（附表）》，原告华隆公司不予认可。旧路改造施工所完工工程价款为52095283元（包括工程变更价款34762329元），扣回材料预付款24549766元，扣保留金4504193元，返还保留金4360104元，实际应支付27401428元。新路建设施工第21期的《中期支付审批表》及《中期支付审批表（附表）》上显示的是1-21期所涉价款总数，其中《中期支付审批表》显示：原告所完工工程价款为121374992元（包括工程变更价款12198320元），材料预付款68888739元，扣回材料预付款44338973元，扣保留金7864384元，返还保留金3932192元，奖罚金累计674044元（第1期奖励11万元，第2期奖励29万元，第5期罚1万元，第21期奖励284044元，其他期审批表上未填写），实际应支付142666610元。审批部门中计划合同处的审批意见为“见附表”，财务会计处的审批意见为“同意见附表”。该期《中期支付审批表（附表）》显示：原告所完工工程价款为120141588元（包括工程变更价款12198320元），材料预付款68888739元，扣回材料预付款44338973元，扣保留金7864385元，返还保留金3932192元，奖罚金累计674044元，实际应支付141433205元。本案所涉工程中的保通费在1-21期中已经计量的有5091968元（81869元＋45446元＋1686312元＋1480311元＋1798030），到第21期末，与签约合同价中的“保通费（暂定金额）（第100章）600万元”相比，保通费剩余工程量的价款为908032元（600万元－5091968元）。
原告华隆公司在进行本案所涉工程的施工过程中，经发包方同意对部分工程进行了变更，并分16次进行申报，总监理工程师对其申报的工程量及单价进行了核定，被告中原高速对总监理工程师核定的部分工程量及单价核定出了不同的数值。根据原告华隆公司提供的证据材料中的总监理工程师核定的工程量及单价，原告华隆公司完成的变更工程量价款为55059472.71元。在本案的诉讼过程中，原告华隆公司主张的其实施的变更工程量的价款为54740604元。
被告中原高速已向原告华隆公司付款情况：1、代付沥青材料款66926283.5元；2、代缴税金4713376.73元；已付工程款到账金额99584176.98元，总计171223837.21元。被告中原高速已支付原告华隆公司的171223837.21元款项中，包含应退还给原告华隆公司的履约保证金3774905元。
另查明，原告华隆公司在施工过程中，拆除护栏未交回护栏911块金额155830.4元，立柱889根（1.2m）金额47040元，计202870.4元。自2010年11月1日至2012年12月31日，原告华隆公司所施工的本案所涉工程产生的缺陷修复费用为190961.6元。上述两项费用原告华隆公司予以认可。
又查明，原告华隆公司提供的其实施保通工作的费用票据为：加油费830458元、车租253200元、保通用品2044870元、保通车量970007.87元、保通人员工资1170000元、标志标牌665282.22元，合计5933818.09元。
根据当事人的诉辩意见，并经当事人同意，本院归纳争议焦点如下：1、原告华隆公司是否是本案所涉工程的实际施工人；2、被告中原高速是否应当向原告华隆公司支付下余工程款，如果应当支付，还应支付多少；3、中原高速在支付工程款的过程中是否存在逾期支付情况；4、第三人是否应当对本案所涉工程款及利息承担支付责任。
本院认为：2009年12月4日，路桥公司中标，与被告中原高速设立的下属临时机构京珠工程项目部（发包人）签订《合同协议书》，由路桥公司对京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程项目第LM-6标段施工，该协议系双方当事人的真实意思表示，且内容不违背相关法律法规的禁止性规定，为有效协议。该协议签订后，路桥公司并未按照合同约定履行施工义务，而是与华隆公司签订了一份《协作工程合同协议》，将其承包的京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程项目第LM-6标段工程全部转包给了原告华隆公司，并约定华隆公司以其名义进行施工和对业主（项目部）展开工作。该《协作工程合同协议》不仅违反了路桥公司与京珠工程项目部的相关约定，而且违反了《中华人民共和国建筑法》第二十八条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条等相关强制性法律规定，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项“违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效”之规定，路桥公司与华隆公司签订的《协作工程合同协议》为无效合同。庭审中，原告华隆公司提交了京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程项目第LM-6标段工程的所有相关合同文件及全套施工资料，且路桥公司对华隆公司是本案所涉工程实际施工人的事实不持异议，故本院对华隆公司是本案所涉工程实际施工人的事实予以认定。被告中原高速关于华隆公司不是实际施工人的辩称理由不能成立，本院不予采纳。
原告华隆公司依据其与路桥公司签订的《协作工程合同协议》及路桥公司与发包人京珠工程项目部签订《合同协议书》以路桥公司的名义对本案所涉工程进行了施工。其中旧路改造施工7期，新路建设施工21期。原告华隆公司提交的新路建设施工的第21期的计量付款材料中的《中期支付审批表》下方审批部门中计划合同处的审批意见为“见附表”，财务会计处的审批意见为“同意见附表”。但原告华隆公司未提供该期的《中期支付审批表（附表）》，被告中原高速提供了该期的《中期支付审批表（附表）》。虽然原告华隆公司对该附表不予认可，但其提供的旧路改造施工1-7期中的第1、第4、第5期及新路建设施工1-21期中的第19、第20期的计量付款材料中的《中期支付审批表》下方审批部门的审批意见中有“见附表”相关内容，其提供的该五期材料中均有《中期支付审批表（附表）》，且其将新路建设施工的第21期的计量付款材料中的《中期支付审批表》作为其新路建设施工所完工工程价款的证据提交，应当视为其对该第21期材料中的《中期支付审批表》的真实性及上面显示的内容予以认可，故本院对该期《中期支付审批表》下方审批部门的“见附表”的审批意见予以确认。新路建设施工第21期的《中期支付审批表（附表）》上显示的是1-21期工程所涉价款的总数，根据该附表，原告华隆公司所完成的新路建设工程的价款为120141588元，加上原告所完成旧路改造施工工程的价款52095283元，已经计量的原告华隆公司所完工工程价款为172236871元（120141588元＋52095283元），其中包括已计量的工程变更价款46960649元（12198320元＋34762329元）。
关于原告华隆公司所主张经过总监理工程师核定确认的变更工程量价款54740604元，被告中原高速在中期计量支付中已计量了46960649元，其余7779955元（54740604元－46960649元）是否应当支付的问题。原告华隆公司在进行本案所涉工程的施工过程中，经发包方同意对部分工程进行了变更，并分16次进行申报，总监理工程师对其申报的工程量及单价进行了核定，根据原告华隆公司提供的证据材料中总监理工程师核定的工程量及单价，其完成的变更工程量价款为55059472.71元，在本案的诉讼过程中，原告华隆公司主张其实施的变更工程量价款为54740604元，本院对此予以确认。至于被告中原高速对总监理工程师核定的部分工程量及单价核定出了不同的数值的问题。1、工程量：《通用合同条款》中17.1.4单价子目的计量中约定：监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程。据此，施工人实际完成的工程量以监理人复核的数额为准。2、单价：《通用合同条款》中的相关约定为：3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。3.5商定或确定：3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。15.3.2变更估价：（1）除专用合同条款对期限另有规定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。15.4变更的估价原则：除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按3.5款商定或确定变更工作的单价。24.争议的解决：24.1争议的解决方式：发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。根据上述《通用合同条款》的相关约定可知，监理人是发包人的委托人，工程施工过程中进行的工程变更，变更工程的单价由承包人在收到变更指示或变更意向书后向监理人提交变更报价书，监理人收到承包人变更报价书后根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。按照第24条的约定，最终的解决方式是可在专用合同条款中约定“向有管辖权的人民法院提起诉讼”，而本案已在诉讼中：监理人是发包人的委托人，根据合同约定，其具有定价权，即便是所定价格与发包人不一致，其所定价格已由监理人向施工人（施工人以承包人的身份进行的施工）作出，即为有效。如果监理人所作出的定价有损发包人的利益，发包人可依据其与监理人的委托合同解决。解决的最终结果并不能影响监理人向施工人作出的定价。综上，原告华隆公司在进行本案所涉工程的施工过程中所作的变更工程的工程量及单价以总监理工程师的核定为准。原告华隆公司主张的共计54740604元的变更工程量价款，符合法律规定，本院予以确认。被告中原高速关于未计量变更工程量的辩称理由不能成立，本院不予采信。故原告华隆公司要求支付剩余的7779955元变更工程量价款的诉讼请求成立，本院应予支持。
关于原告华隆公司要求支付908032元未计量支付的保通费的问题。签约合同价中包括保通费（暂定金额）600万元。原告华隆公司提供的证据证明保通的事实客观存在，保通工作是工程施工得以正常进行的基本前提。现在工程已经完工，足以证明华隆公司履行了合同约定的保通义务。虽然原告华隆公司提供的实施保通工作的票据合计5933818.09元，但根据《已标价工程量清单》A说明2.8.5的规定，施工保通费属固定费用。依据《技术标准和要求》中“102-5项费用（保通费）将根据承包人工程的实施情况及工程进度按进度拨付”及《专用合同条款》中15.6.3“当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价”之规定，保通费是以固定费用形式，根据已标价工程量清单列明的总额价进行的估价列入100章进行投标报价的，是属于签约合同价中的固定费用，以总额计量，根据工程的实施情况及工程进度按进度拨付，不需要专门提供保通费用支出凭证。故被告中原高速关于保通费的辩称理由不能成立，
本院不予采信。原告华隆公司要求支付剩余保通费908032元的诉讼请求成立，本院予以支持。
关于原告华隆公司要求返还保留金的问题。原告华隆公司旧路改造施工所完工工程价款为52095283元，发包方在此基础上扣保留金4504193元，返还保留金4360104元；新路建设施工所完工工程价款为120141588元，发包方在此基础上扣保留金7864385元，返还保留金3932192元，旧路改造和新路建设整个施工过程中，冲抵以后发包方共扣保留金4076282元（4504193元－4360104元＋7864385元－3932192元）。《项目专用条款数据表》中约定缺陷责任期2年（从通过交工验收之日算起），本案所涉工程已于2010年11月1日交付通车至今，已过合同约定的2年的缺陷责任期，4076282元的保留金，应当予以返还。但4076282元的保留金是包含在已经计量的原告华隆公司所完工工程价款172236871元范围内的。
关于原告华隆公司要求支付未计量支付创优基金的问题。合同约定的签约合同价包括创优基金5035900.48元，创优基金属于工程价款的范畴。合同约定，发包人建立创优基金，供发包人在本工程实施过程中就工程质量、进度、文明施工、环境保护等方面进行竞赛、评比。具体竞赛办法、评比方法及相应奖罚办法，业主将在工程实施过程中具体制定，同时作为本合同的组成部分，由发包人、监理、承包人共同执行。虽然合同附件1规定了京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程文明施工管理办法，附件2规定了京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面创优措施。但是，业主却没有在工程实施过程中具体制定竞赛办法、评比方法。京珠工程项目部通过奖罚金的形式在中期计量中已经计量的创优基金为694044元（第1期奖励11万元，第2期奖励29万元，第5期罚1万元，第21期奖励284044元），未经中期计量的创优基金为4341856.48元（5035900.48元－694044元）。由于京珠工程项目部对工程质量、文明施工、环境保护等方面没有进行竞赛和评比，因此原告华隆公司没有机会获得未经中期计量的创优基金4341856.48元。华隆公司无法获得未经中期计量的创优基金是京珠工程项目部不履行考评义务所导致的结果，故华隆公司要求未计量支付的创优基金的诉讼请求成立，本院予以支持。被告中原高速拒绝支付该款项的理由，不符合合同约定和基本事实，本院不予采信。
<div style=\'LINE-HEIGHT: 25pt;TEXT-ALIGN:justify;TEXT-JUSTIFY:inter-
ideograp','2018-12-30
17:06:04',0,'web',NULL),(3844506,'2f313652-f014-47dc-8003-a94500d7bcd7','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：37次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1421\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2017）赣0622执22号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"鹰潭市\",\"法院省份\":\"江西\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"2f313652-f014-47dc-8003-a94500d7bcd7\",\"案件名称\":\"申请人胡震邦申请执行吴潮历不当得利纠纷提供被执行人财产状况通知书\",\"法院名称\":\"余江县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"余江县\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1534953600000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"申请人胡震邦申请执行吴潮历不当得利纠纷提供被执行人财产状况通知书\");$(\"#tdSource\").html(\"申请人胡震邦申请执行吴潮历不当得利纠纷提供被执行人财产状况通知书
（2017）赣0622执22号\");$(\"#hidDocID\").val(\"2f313652-f014-47dc-8003-a94500d7bcd7\");$(\"#hidCaseName\").val(\"申请人胡震邦申请执行吴潮历不当得利纠纷提供被执行人财产状况通知书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）赣0622执22号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"余江县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1421\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"申请人胡震邦申请执行吴潮历不当得利纠纷提供被执行人财产状况通知书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-08-23\\\\\",\\\\\