广东省江门市蓬江区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）粤0703民初618号
原告：江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司，住所地：广东省江门市蓬江区。
法定代表人：欧阳宇。
委托诉讼代理人：罗纯刚、李雅旺，均系广东广能律师事务所律师。
被告：江门亿都半导体有限公司，住所地：广东省江门市。
法定代表人：贾秀娟。
委托诉讼代理人：刘杨，系广东华南律师事务所律师。
原告江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司（以下简称“篁庄建筑公司”）与被告江门亿都半导体有限公司（以下简称“亿都半导体公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年2月8日立案受理后，依法适用普通程序分别于2018年5月11日、6月21日公开开庭进行了审理。原告篁庄建筑公司的委托诉讼代理人罗纯刚、李雅旺，被告亿都半导体公司的委托诉讼代理人刘杨到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
篁庄建筑公司向本院提出诉讼请求：
1.判令亿都半导体公司支付拖欠篁庄建筑公司的工程款1769634.82元及利息（利息从立案之日按年利率6%支付至清偿完毕止）；
2.由亿都半导体公司承担本案全部诉讼费用。
事实和理由：2014年，篁庄建筑公司与亿都半导体公司签订《土建施工总承包工程合同》，合同约定由篁庄建筑公司为亿都工程承建总建筑面积为10368平方米的综合研发大楼，工程总承包费含税为16800000元。2014年9月1日，两公司签订《土建施工总承包工程合同补充协议》，双方约定了亿都半导体公司向篁庄建筑公司支付工程款的期数和金额。篁庄建筑公司按照约定完成了综合研发大楼的建设并通过竣工验收。2017年6月，经双方对账确认，亿都半导体公司尚欠篁庄建筑公司190多万元工程款，扣除未到期的质保金，亿都半导体公司尚需向篁庄建筑公司支付1769634.82元。经篁庄建筑公司多次追讨，亿都半导体公司均不理会，篁庄建筑公司故提起本案诉讼。
篁庄建筑公司为其起诉提供的证据有：
一、企业信用信息公示，证明亿都半导体公司的诉讼主体资格。
二、《土建施工总承包工程合同》（以下简称“承包合同”）。
三、《土建施工总承包工程合同补充协议》（以下简称“补充协议”）。
证据二、三共同证明篁庄建筑公司承包亿都半导体公司研发大楼建设工程及工程款支付方式的事实。
四、工程结算表，证明亿都半导体公司拖欠篁庄建筑公司工程款数额的事实。
五、竣工验收报告，证明工程已经竣工验收合格的事实。
六、建筑资质证书，证明篁庄建筑公司的资质等级的事实。
七、工程支付表、银行回单、工程款催收邮件、公证书，证明亿都半导体公司没有按照合同约定支付工程款造成工程延误的事实。
八、江门气象信息，证明施工过程中因大雨、台风和高温等不可抗力造成工程延长的事实。
九、邮件一批、打桩记录表、会议记录、项目变更汇总表、设计修改通知单，证明如下事实：1、亿都半导体公司对工程放线推迟造成拖延；2、施工场地由于污泥需要有资质公司进行处理，亿都半导体公司迟迟不能清理，导致篁庄建筑公司直至2014年7月22日才进场施工打桩；3、打桩过程中天气导致地基无法承受而无法打桩拖延；4、亿都半导体公司联系质检站验桩拖延影响施工进度；5、亿都半导体公司对基坑围护桩设计不合理致使无法打入需要变更设计造成工程拖延。亿都半导体公司推迟安排篁庄建筑公司拔桩造成工程拖延。6、消防工程变更及施工人员变更，外包方对消防工程施工拖延导致总工程拖延；7、铝窗、水电施工图纸变更及不能及时提交给篁庄建筑公司造成工期拖延；8、施工期间，亿都半导体公司对工程变更项目众多影响了施工进度；9、停电影响了工程进度。
十、参考案例检索报告，证明亿都半导体公司抗辩篁庄建筑公司因工期延误需支付的违约金应在工程款中予以抵扣的意见，亿都半导体公司应另行提起反诉。
十一、竣工验收通知书，证明亿都半导体公司申请验收时间是2017年3月27日。
十二、竣工验收备案表，证明工程竣工验收备案必须具备“规划、公安消防、环保部门出具的认可文件或者准许使用文件”的事实。
十三、邮件，证明亿都半导体公司直到2017年3月29日尚未完成规划验收相关手续的事实。
十四、行政法规《建设工程质量管理工程条例》，证明第49条规定：竣工验收必须提交规划、公安消防、环保等出具的认可文件，否则验收无效，须重新组织验收。
亿都半导体公司辩称，1、《承包合同》中约定篁庄建筑公司以包工包料、包验收的方式承包涉案工程，项目工期为420天，整个工程付款周期为十二期，按施工进度达到约定的节点支付相应的工程款项。合同中并明确约定若工期出现延误，篁庄建筑公司应按每日5000元支付拖延期间的违约赔偿金，亿都半导体公司有权直接从应付工程款中扣除违约赔偿金。2、涉案工程于2014年6月24日动工，按照合同约定，本应于2015年8月17日前竣工并通过验收，但由于篁庄建筑公司现场管理及人员配备、材料采购、资金调配等方面存在问题，工程开工后，一直处于时开时停的不正常施工状态，特别是在2015年10月15日起至2016年4月28日止长达195天的时间里完全处于停工状态。2016年9月23日，篁庄建筑公司才通知亿都半导体公司开始对工程进行初步自行验收，但工程的最终验收时间为2017年3月29日，实际耗费工期1009日，与双方约定的工期相比延误589日，由此，篁庄建筑公司应承担的违约赔偿金为2945000元。3、与原来约定的工程总价16800000元相比，由于实际工程量有所减少，工程总造价为15054478.46元。2017年6月16日，双方对工程总价进行核算时，亿都半导体公司已明确表示，对延误费将按合同约定计算。综上，因篁庄建筑公司的原因导致工期延误，给亿都半导体公司的生产经营带来严重影响，亿都半导体公司甚至要另外租用厂房作应急之用，造成亿都半导体公司的经济损失。由于篁庄建筑公司应当承担的延误赔偿金超过亿都半导体公司应付的剩余工程款，因此按照合同的约定亿都半导体公司无需向篁庄建筑公司支付工程款，对扣减后不足部分，亿都半导体公司保留另行向篁庄建筑公司追讨的权利。
亿都半导体公司为其答辩提供的证据有：
一、《承包合同》、《补充协议》，证明涉案建筑工程以包工、包料、包验收的方式由篁庄建筑公司承建，项目工期为420天，工程延误的每日违约金为5000元。
二、施工许可证，证明亿都半导体公司已按约定办妥施工许可证。
三、单位工程开工申请报告，证明工程开工时间为2014年6月24日。
四、部分施工日志、电子邮件、联系单、会议记录、通告函，证明施工过程中因篁庄建筑公司原因出现工期延误，亿都半导体公司多次催促篁庄建筑公司；由于施工日志材料较多，亿都半导体公司暂时提供2015年10月15日的施工日志，但亿都半导体公司想证明的事实是，篁庄建筑公司除了无正当理由多次临时停工外，自2015年10月15日至2016年4月28日，长达195天的时间，篁庄建筑公司也是没有任何理由长时间停工。
五、竣工验收备案表，证明工程竣工验收时间为2017年3月29日。
六、工程结算表，证明双方对工程款数额进行了最终结算，亿都半导体公司要求篁庄建筑公司按合同约定承担工期延误的违约责任。
七、合同条款及招标时问卷回复，证明涉案建筑工程的工期除不可抗力外，不因一般的自然风险譬如雨季而延期，除非气象条件达到合同约定的降雨量超过50毫米或者风力超过八级或者气温超过40度，才能进行工期顺延。
八、付款申请及付款单据，证明亿都半导体公司付款情况。
九、监理日记，证明工程实际开工时间为2014年7月22日，动工时已经延迟工程28日。
十、监理日记，证明2015年10月15日到2016年5月30日处于全面停工状态，之后工程处于断续开工状态。
十一、监理日记，证明监理日记记录：本工程拖拖拉拉，严重超工期预算。
十二、往来函件，证明因工期延误，监理单位要求增加监理费用，增加监理费用由篁庄建筑公司承担，工期延误的责任在篁庄建筑公司。
十三、租赁合同及发票，证明因工程延期，亿都半导体公司曾向他方租赁仓库，租金为每平方米10元/月。
十四、江门市建筑行业环境保护验收申请表，证明是在开工前已经取得江门市环保局的批准，所以环保验收并不会对工程是否延期造成任何影响。
十五、建设工程竣工验收消防备案受理凭证；
十六、建设工程竣工验收消防备案表；
证据十五、十六共同证明2016年12月19日消防验收已经备案合格，时间早于工程2017年3月29日的总体验收，也可以看出消防验收并没有影响工程的竣工验收。
经审理查明，篁庄建筑公司为具备市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等资质的企业。
2014年5月13日，亿都半导体公司的亿都综合研发大楼的项目工程取得《建筑工程施工许可证》。
2014年6月，亿都半导体公司（发包方）通过邀标的方式与篁庄建筑公司（承包方）就亿都半导体公司将亿都综合研发大楼的项目工程发包给篁庄建筑公司进行建设事宜进行协商，后于2014年7月8日，共同签订《承包合同》一份，主要约定：一、发包方以招标包干方式（包工、包料、包验收）发包给承包方完成亿都研发大楼土建施工工程，工程总包费用含税为16800000元。二、涉及的综合研发大楼为框架结构，总建筑面积为10368平方米，其中地下1层，地上9层，项目工期为420日，拟从2014年6月5日开始施工，至2015年8月5日竣工完成。开工日期由业主方提前两天发出通知书，竣工日期由业主发出实际竣工证书所指定的日期。三、本工程不设预付款。工程质保金为合同价款的3%，缺陷责任期限为24个月，以竣工验收之日起计算。每月承包方提交已完成进度之工程量给业主方或其代表进行评估，然后按完成进度之工程量的90%支付进度款（业主或其代表根据实际工程完成之进度支付工程款给承包单位，并扣除10%的质保金，最高之累积质保金限额为承包合同总价金额的3%。所有这些付款应事先以书面凭证和业主方的书面签证才可支付，并要符合承包合同的条款）。业主方发出实际竣工证书满十二个月后及得到业主方满意缺陷保修进度的书面确认后，业主向承包单位支付质保金的50%，即承包合同总价金额的1.5%。缺陷责任期完满结束（24个月）及缺陷修复竣工证书发出后，业主向承包单位支付所有余下的尾款。四、承包方工期延误的，违约金以每日5000元计算。业主可向承包方强制执行工期延误违约赔偿金，且业主也可以从应付的合同金额中扣除该金额。
2014年7月22日，篁庄建筑公司进场施工。
2014年9月1日，篁庄建筑公司与亿都半导体公司又签订《补充协议》一份，就原《承包合同》中进度款付款方式补充如下：一、进度款支付以施工工程实际可观点为单位支付，进度款共分为10期支付。2、发包方收到承包方书面提交的监理单位和发包方已盖章签核的进度申报表后，于10个工作日内付款给承包方。3、各期工程进度节点及工程款申请款金额如下：第一期场地平整、桩基础完成为1300000元；第二期土方工程、支护工程完成，地下室底板浇筑完成为2400000元；第三期地下室顶板浇筑完成为1600000元；第四期3F楼板完成为1600000元；第五期6F楼板完成，完成三层砌块（预留洞除外）为1800000元；第六期9F楼板完成，完成三层砌块（预留洞除外）为1700000元；第七期完成砌块（预留洞除外），施工装修水电进度约至30%为1300000元；第八期施工装修水电进度约至60%为1300000元；第九期完成外墙，拆棚，装修水电进度约至90%为1300000元；第十期防雷、竣工验收合格为1996000元；第十一期质保金的50%为252000元；第十二期质保金的50%为252000元。
2016年9月23日，篁庄建筑公司初步完成涉案土建工程的建设。
2017年3月29日，涉案工程经综合验收合格，包括分部工程名称为：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖和建筑节能。
2017年6月14日，篁庄建筑公司与亿都半导体公司签订《亿都综合研发大楼工程结算表》，确认补充协议中，第一期至第九期的工程进度款项在调整后合共12606844.10元已经由亿都半导体公司支付给篁庄建筑公司；第十期应付款项在防雷、竣工验收合格时予以支付，该款项在调整后应付金额为1996000元，已付金额为500000元，待支付金额为1496000元；补回变更差价47817.46元未付；第十一期质保金50%调整后应付金额为225817.18元未付；第十二期质保金50%调整后应付金额为225817.18元未付；待支付的金额合计为1995452元。亿都半导体公司经办人员在签订上述结算表时，在该表下方备注有“因施工方原因导致的延误费，将按合同约定条款另计”的内容。
本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷。《承包合同》及《补充协议》的签订是篁庄建筑公司与亿都半导体公司的真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，因而合法有效，双方当事人应当严格按照合同的约定和法律的规定行使权利和履行义务。篁庄建筑公司与亿都半导体公司在结算及庭审中均确认亿都半导体公司未支付篁庄建筑公司工程款金额为1995452元，这是双方当事人的真实意思表示，本院依法予以确认。
对于亿都半导体公司抗辩称因篁庄建筑公司拖延工期其有权直接从应付工程款中将篁庄建筑公司应承担的拖期违约赔偿金予以扣除的意见，本院依法不予采纳。理由如下:一、根据篁庄建筑公司的主张，本案纠纷是围绕亿都半导体公司是否存在拖欠篁庄建筑公司工程款的事实以及具体拖欠多少工程款进行审理，在篁庄建筑公司与亿都半导体公司均确认亿都半导体公司尚欠篁庄建筑公司工程款1995452元未予支付的情况下，即本院就篁庄建筑公司主张工程款的诉求已审理清楚。二、根据《中华人民共和国合同法》第一百条：“当事人互负债务，标的物种类、品质不相同的，经双方协商一致，也可以抵消”的规定，篁庄建筑公司主张支付的是工程款，而亿都半导体公司主张抵消的是违约金，属于不同性质的债务，应经篁庄建筑公司与亿都半导体公司协商一致才可以抵消。虽然双方在合同中约定“每日拖期违约赔偿金的限额为每日人民币5000元，发包方可向承包方强制执行拖期违约赔偿金，且发包方也可以从应付的合同金额中扣除该金额”，而篁庄建筑公司确实存在拖延工期的事实，但双方未就拖延的原因、拖延责任在于何方、予以抵扣的金额多少达成一致的意见，篁庄建筑公司对亿都半导体公司的上述抗辩意见明确不予确认。三、亿都半导体公司在本案中主张在工程款中直接扣除违约金仅作为抗辩意见而并没有就此提起反诉，根据民事诉讼不告不理的审理原则，本院不予合并处理，亿都半导体公司可另行通过合法途径进行解决。由此，篁庄建筑公司要求亿都半导体公司支付拖欠的工程款合法有据，本院依法予以支持，亿都半导体公司应依照合同有关质保金条款的约定，支付拖欠的工程款给篁庄建筑公司。
对于亿都半导体公司现应当支付的工程款金额的认定问题。亿都半导体公司确认含质保金未支付的工程款为1995452元，其中的第十期款项1496000元、补回变更差价47817.46元应当依照补充协议的约定在防雷、竣工验收合格时予以支付，而亿都半导体公司至今没有支付，已经构成违约，篁庄建筑公司请求支付合法有据，本院依法予以支持。对于第十一期质保金是否应当予以支付的问题，依照双方在《承包合同》中所约定的业主方发出实际竣工证书满十二个月后及得到业主方满意缺陷保修进度的书面确认后，业主向承包单位支付质保金的50%，缺陷责任期完满结束（24个月）及缺陷修复竣工证书发出后，业主向承包单位支付所有余下的尾款的约定，双方所约定的第十一期质保金225817.18元应在工程竣工期满十二个月后支付。双方虽对实际竣工的期限存在争议，但结合质保金条款内容和设置的目的意义，该质保金支付的期限应以建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位等各方共同确认的工程竣工验收之日即2017年3月29日为起算点计算为宜。截至2018年5月11日庭审，涉案工程经竣工验收已达一年而未满两年，故篁庄建筑公司取得向亿都半导体公司主张支付50%质保金的权利，即亿都半导体公司需向篁庄建筑公司支付第十、第十一期的工程款合计1769634.64元（1496000元+47817.46元+225817.18元）。
对于篁庄建筑公司主张亿都半导体公司延期支付工程款应支付的利息问题。亿都半导体公司逾期支付工程款已经构成违约，应当按照合同的约定和法律的规定承担相应的民事责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第一款：“利息从应付工程价款之日计付”的规定，篁庄建筑公司请求亿都半导体公司支付逾期付款利息合法有据，本院依法予以支持。现篁庄建筑公司主张不含质保金的工程款利息从立案之日即2018年2月8日起计算，是篁庄建筑公司自主行使自己的权利，并没有损害其他人的合法利益，本院予以支持。而对于50%的质保金利息计算起点则为2018年3月29日。又，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，篁庄建筑公司与亿都半导体公司在合同中约定利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，故应按双方的该约定计算利息。因此，亿都半导体公司应支付的利息从2018年2月8日起2018年3月28日止，以1543817.46元为本金，从2018年3月29日起至本判决确认的履行清偿债务之日止，以1769634.64元为本金，均按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第一款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告江门亿都半导体有限公司应在本判决生效之日起十日内支付工程款1769634.64元及其利息（利息应从2018年2月8日起2018年3月28日止，以1543817.46元为本金，从2018年3月29日起至本判决确认的履行清偿债务之日止，以1769634.64元为本金，均按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算）给原告江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司。
被告江门亿都半导体有限公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二、驳回原告江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司其他诉讼请求。
本案受理费20727元，由被告江门亿都半导体有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人及代表的人数提出副本，上诉于广东省江门市中级人民法院。
审 判 长 张华理
人民陪审员 吕少兰
人民陪审员 崔显宗
二〇一八年八月六日
法官 助理 陈怡杏
书 记 员 王敏仪