江苏省泰州市姜堰区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）泰姜商初字第00101号
原告江苏福斯特石化装备有限公司，组织机构代码79653021-7，住所地泰州市姜堰经济开发区天目路北侧。
法定代表人王国林，该公司总经理。
委托代理人顾红祥、黄祥龙，该公司员工。
被告内蒙古汉马硅业有限公司，组织机构代码56693369-4，住所地内蒙古自治区巴尔市乌特拉中旗甘其毛都口岸加工园。
法定代表人程士平，该公司董事长。
委托代理人徐文海，江苏阜一律师事务所律师。
原告江苏福斯特石化装备有限公司诉被告内蒙古汉马硅业有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2015年1月26日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。2015年9月6日，原告委托代理人黄祥龙、被告委托代理人徐文海到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
原告诉称：2011年7月18日，原、被告签订工矿产品购销合同一份。合同约定原告为被告制造三氯氢硅合成炉设备计37台，合同总价为420万元。合同签订预付合同额30%进度货款后安排生产，材料到厂开始制造付合同额30%进度款，设备制造完毕到供方验收合格后付合同额20%后发货、开票，设备到需方现场验收合格后付10%货款（货到不超过3个月），余款为质保金，质保期满付清，质保期为1年。质量标准按技术协议和双方确认的图纸制造。交货由供方送货，费用由供方负担。双方约定一方违约，由另一方所在地人民法院提出诉讼。供方延期交货或需方延期付款，超过10日以上，每天罚合同额的1%，最高不超过合同额的5%。合同签订后，原告根据约定，所有设备全部按期制造完毕。原告多次到函要求被告尽快按合同要求提货，支付货款，但被告至今未提货和支付货款。请求人民法院依法判决被告支付所欠原告货款294万元，并承担本案的诉讼费用。
原告向本院提交了下列证据：
1、2011年7月18日工矿产品购销合同一份，证明签订合同是合法有效的。
2、设备报价单一份，证明工矿产品购销合同所订的设备清单及单价。
3、技术协议一份，证明按照工矿产品购销合同的约定，双方约定了技术协议。
4、2011年12月23日、2012年4月27日被告要求延期发货函传真各一份，证明被告要求延期发货。
5、2012年5月18日、2013年4月26日、2014年3月26日我方请求被告尽快履行合同函各一份，证明原告多次催被告履行合同及支付货款。
被告辩称：1、原告根本没有交付货物，故不存在欠原告的货款。2、因至今长达四年之久，原告没能交付合同标的物，已失去了履行合同的意义和当时签订合同的目的，故应解除合同返还已付款。综上请求驳回原告的诉讼请求，解除合同，返还已付款。
被告向本院提交了2011年7月18日工矿产品购销合同一份，证明1、合同约定交货时间为110天，也就是说在2011年11月8日前，因为到了11月底，内蒙古的气候就无法进行正常施工，因此必须在11月底之前安装调试完毕，故订立的时间有强制性要求。2、该合同有一份技术协议是合同附件，原告方没有提供。3、该合同如果违约，违约合同的承担不超过合同总额的5%。另外，合同签订后被告给付了126万元预付款。
经庭审质证，被告对原告所提交的证据质证意见：对证据1的真实性没有异议，但对证明目的有异议，首先该份合同的第十三条约定技术协议是合同的附件，原告方没有提交技术协议，因此提交的合同不全面；2、该合同约定的交付日期为2011年11月8日。对证据2真实性不予认可，没有被告的确认。对证据3的真实性没有异议，但该技术协议与合同共同组成了双方的供需关系，同时该技术协议的第十四条明确说明，自预付款到账起120日内所有设备送到需方施工现场，被告方的预付款是在2011年7月20日也就是合同签订后第三天到达原告账户的，但原告至今未将货物送达需方的施工现场，原告应在2011年11月20日前将所有的设备送到需方工地也就是被告的工地。对证据4的真实性没有异议，对证明目的有异议，因原告没有能按期交货导致无法进行正常施工，导致整个项目滞后，正是由于原告延期的原因和国际大气候的影响导致被告投资的全部项目无法正常生产，损失达到5亿元，至今该项目仍停工。对证据5的真实性不予认可，只收到2014年3月26日的函，其他没收到。原告没能按期履行合同，导致合同失去了订立时的目的，没有履行的价值。
本院认为，被告对原告所提交的证据1、3、4的真实性无异议，与本案相关联，可作为认定本案证据的使用。对原告所提交的证据2，被告对其有异议，且无被告的确认，不能作为认定本案的证据使用。对原告所提交的证据5，虽然被告只对其中2014年3月26日的函的真实性无异议，其他认为未收到，但原告系通过EMS向被告邮寄的，被告予以否认，无证据证明，对原告所提交的证据5可作为认定本案事实的证据使用。
根据地采纳的证据，确认如下案件事实：
2011年7月18日，原、被告签订工矿产品购销合同一份，合同首部注明供方为原告、需方为被告，合同约定原告为被告制造三氯氢硅合成设备计37台，合同总价为420万元。合同第九条结算方式、时间、地点：合同签订预付合同额30%货款后安排生产，材料到厂开始制造付合同额30%进度款，设备制造完毕到供方验收合格后付合同额20%货款后发货、开票，设备到需方现场验收合格后付10%货款（货到不超过3个月），余款为质保金，质保期满付清。合同签订后，被告向原告支付30%货款126万元。
2011年12月23日，被告发函给原告，函的内容为：我公司与贵公司7月份签订“三氯氢硅合成设备采购合同”一份，由于目前内蒙古天气进入冬季，土建与设备安装工程已经不具备进场条件，故设备交货时间延迟，具体设备发货时间我公司将提前两个月于书面形式发函通知贵公司，请见谅。
2012年4月27日，被告发函给原告，函的内容为：由于近阶段多晶硅价格严重下跌，销售价低于成本价，国内同行业基本处于停产状态，目前我公司二期项目受行情影响被迫暂缓施工，故我公司与贵公司签订的“三氯氢硅合成设备”合同暂延期交货，待行情有所回升再启动二期工程，我公司将在设备进场前三个月通知贵公司发货，请贵公司谅解。
2012年5月18日、10月12日、2013年4月26日、2014年3月26日，原告四次发函，要求被告支付价款、提货。
本院认为：原、被告间的工矿产品购销合同是当事人真实意思表示，不违反法律和行政法规定的强制性规定，应为合法有效。合同签订后，被告支付30%预付款后，原告已按约将设备生产完备，根据合同约定，被告应支付总货款的50%后由原告向被告发货，故被告应负向原告支付总货款的50%即210万元之责，原告在收到被告支付的210万元货款后按约应向被告交付货物。原告诉讼请求中超出部分因条件未成就，本院不予支持。被告辩称原告未按约交货无证据证明，本院不予采纳。根据《中华人民共和国合同法》第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：
一、被告内蒙古汉马硅业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江苏福斯特石化装备有限公司支付货款210万元。
二、原告在收到被告支付的货款210万元后的十日内向被告交付本案所涉三氯氢硅合成设备37台。
三、驳回原告的其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费31536元，原告负担9010元，被告负担22526元（原告同意其预交的案件受理费31536元中的22526元，由被告向其直接支付，本院不再退还，由被告于判决生效之日起十日内向原告支付）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（户名：泰州市财政局，开户行：农行，账号：201101040058888）。
审 判 长 全 顺
人民陪审员 许建国
人民陪审员 游卫东
二〇一五年十一月三日
书 记 员 王梦婷
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。