连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）海民初字第05827号
原告（反诉被告）南京高科消防机电工程有限公司。
法定代表人王玉杰理。
委托代理人范斌、顾建秋。
被告（反诉原告）龙河潮流广场（连云港）商业管理有限公司。
法定代表人田文学。
委托代理人王继宝。
委托代理人朱洪奎。
原告南京高科消防机电工程有限公司（以下简称高科公司）与被告龙河潮流广场（连云港）商业管理有限公司（以下简称龙河公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，被告龙河公司提起反诉，本院依法决定合并审理，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告高科公司的委托代理人范斌、被告龙河公司的委托代理人王继宝、朱洪奎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告高科公司诉称，2014年11月9日，原告的连云港分公司与被告签订《工程施工合同》，约定原告承建被告龙河潮流广场的电力增容改造工程，工程款为230000元，付款方式为供电验收合格5日内一次性付清，施工期间发生增补工程款项124250元，上述工程款合计为354250元。现上述工程已经正常供电正常使用，虽经原告催要，被告至今未支付上述款项。现要求被告给付工程款354250元及利息、违约金200000元，并承担本案所有费用。诉讼中，原告申请撤回要求被告承担18000元电费的请求。
被告龙河公司辩称，1、原告方没有按照合同约定的工期完工，延迟62天按照合同约定应承担每日总工程款5%的违约金。2、即使应当支付工程款，原告起诉的数额严重有误，因为有些工程没有做，少装了直流屏，一台是15672.68元。增补项是后补的，双方经口头协商为70000元。综上，原告严重违约应承担违约责任，如果要支付工程款，请法庭查明予以公正裁决。
反诉原告龙河公司反诉称，2014年11月9日，反诉人与被反诉人的连云港分公司签订《工程施工合同》，约定：“被反诉人承建反诉人的电力增容改造工程，工程价款为230000元、工期30天、竣工日期为2014年12月8日及被反诉人不能按合同工期完工按每延一天赔偿工程总额的5%的工期违约金来补偿反诉人所遭致的直接经济损失”等。合同签订后，被反诉人即开始施工，但工程施工直至2015年2月10日才竣工，工期拖延计62天。由于被反诉人的违约行为，给反诉人造成很大的经济损失。根据合同约定，被反诉人应承担由此给反诉人造成的经济损失，为保障反诉人的合法权益，特提起反诉，要求被反诉人承担违约责任及赔偿损失共计200000元。
被反诉人高科公司辩称，1、工程延期的责任不在被反诉人，是反诉人未提供该工程的勘查资料导致设计发生变更。设计图纸到2014年12月31日才通过审核。2、反诉人的主张也不符合合同的约定，合同约定补偿的是甲方所遭受的直接经济损失，而反诉人无任何证据证明其所受的直接经济损失的具体数额。据此，请求驳回反诉人的反诉请求。
经审理查明，2014年11月9日，南京高科消防机电工程有限公司连云港分公司（乙方，以下简称高科连云港分公司）与龙河公司（甲方）签订《工程施工合同》，双方约定：由乙方承建甲方龙河潮流广场的电力增容改造工程，工程以总价包干形式发包与承包。本工程内容以双方确认的施工图纸、资料和说明为准，设计、施工、协调一切事务全部由乙方负责。本工程总价应包括但不限于：人工、材料、工具器具、设备、施工措施、调试费、施工管理、建设场地准备、临时设施、利润、税金、材料及设备运输及场内二次运输等全部手续、政策性文件规定的收费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及保证工程质量、进度、安全所采取的一切措施费，同时包括完成该总价内容所需的其他相关工序。工程工期为30天，开工日期2014年11月9日，竣工日期2014年12月8日。工程保修为壹年。乙方必须按工期进行施工，否则甲方有权按本合同约定要求乙方承担延期违约责任。本工程合同价款为230000元，合同签订后，甲方在乙方供电验收合格后5日内一次性付清工程款。甲方不能按时支付工程款，逾期按工程总款的双倍支付。乙方因其自身原因停工或乙方不能按合同工期完工，按每延一天赔偿工程总额的5%的工期违约金来补偿甲方所遭致的直接经济损失。双方还就其他事项进行了约定。
2014年12月31日，涉案工程受电图纸通过审核，2015年1月4日确认后，高科公司进场开始施工。工程施工期间，发生增补工程款项106250元。但其中直流屏未予安装，价格为15672.68元。2015年2月10日，工程竣工。2015年3月3日，工程经验收合格。
上述事实，有原、被告的当庭陈述，原告举证的《工程施工合同》、发票、签证单、竣工报告、工程竣工验收单、委托单、现金存款凭条、电费发票、高压供用电合同、受电工程竣工验收单、供电方案答复单、介绍信、受电工程设计审核结果通知单、被告提供的承诺书、工程施工合同、工程竣工验收报告、工程预决算书、供电公司电费专用收据、发票、商铺出租合同及退还定金收据等证据在案为证。
本院认为，高科连云港分公司与龙河公司签订的《工程施工合同》符合法律规定，合法有效，双方均应按合同履行义务。高科连云港分公司按照合同约定完成工程施工项目，现工程已经验收合格，且已过付款期间，故被告龙河公司应当给付原告工程款项。合同约定的价款为230000元，增加工程款项为106250元，扣除原告未安装的直流屏15672.68元，被告应承担的工程总款为320577.32元。对于原告垫付的电费18000元，诉讼中，原告申请撤回该项诉求，是其处分自己权利的表现，本院予以准许。按照合同约定，被告应当于工程验收合格后5日内给付原告工程款，工程于2015年3月3日验收合格，被告应当自2015年3月9日给付原告工程款，被告至今未给付原告工程款项，已经构成违约，应当承担违约责任。由于双方约定的违约金过高，本院予以适当调整，应以工程总价款320577.32元为本金，按照中国人民银行同期同档贷款基准利率的1.3倍计算，自2015年3月9日起计算至实际给付之日止。被告虽辩称增加工程款项经口头协商为70000元，但未能提供相关证据，本院不予采纳。
对于反诉部分，双方签订的《工程施工合同》约定高科连云港分公司应当于2014年12月8日竣工，而实际竣工日期为2015年2月10日，逾期62天，根据双方签订的《工程施工合同》约定“设计、施工、协调一切事务全部由乙方负责”，审核受电图纸应是高科公司的责任，高科公司未能按期完成受电图纸的审核，高科公司应承担逾期完工的责任，故龙河公司要求高科公司承担违约责任的诉讼请求，本院予以支持。因龙河公司提供的证据不足以证明其实际损失，双方约定的违约金数额过高，故本院酌情予以调整违约金数额，以工程款总额320577.32元为本金，按照中国人民银行同期同档贷款基准利率的1.3倍、逾期62天计算违约金。
综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
一、被告龙河潮流广场（连云港）商业管理有限公司于本判决生效后十日内给付原告南京高科消防机电工程有限公司工程款320577.32元及违约金（违约金计算方法：以320577.32元为本金，自2015年3月9日起计算至实际给付之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率1.3倍计算）；
二、反诉被告南京高科消防机电工程有限公司于本判决生效后十日内给付反诉原告龙河潮流广场（连云港）商业管理有限公司违约金（违约金计算方法：以320577.32元为本金，按中国人民银行同期同档贷款基准利率1.3倍计算62天）；
三、驳回原告南京高科消防机电工程有限公司其他的诉讼请求；
四、驳回反诉原告龙河潮流广场（连云港）商业管理有限公司其他的诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9360元（原告已预交），由原告负担3960元，由被告负担5400元，被告负担部分于给付上述款项时一并给付原告。反诉案件受理费2150元，由反诉原告负担2000元，反诉被告负担150元，反诉被告负担部分于给付上述款项时一并给付反诉原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费11510元。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，帐号：44×××94。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。
审 判 长 张玖铭
人民陪审员 蒋 玲
人民陪审员 汪素琴
二〇一六年六月十七日
书 记 员 韦 玲
法律条文和上诉须知
一、法律条文
（一）《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
（二）、《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
二、上诉须知
根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自上诉人递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴费凭证提交本院。逾期未交纳或者未将缴纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。
收款人：连云港市中级人民法院
账号：44×××94
开户行：连云港市农业银行苍梧支行