河南省新郑市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫0184民初2939号
原告刘应超，男，1968年10月8日出生，汉族，住河南省新郑市。
委托代理人刘书贤，新郑市城关法律服务所法律工作者。
被告赵留成，男，1968年11月24日出生，汉族，住河南省新郑市。
被告王伟科，男，1967年4月29日出生，汉族，住河南省新郑市。
委托代理人王新涛，男，1975年7月29日出生，汉族，住河南省新郑市。
原告刘应超诉被告赵留成、被告王伟科劳务合同纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告刘应超及其委托代理人刘书贤，被告赵留成及被告王伟科的委托代理人王新涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2014年6月17日，原、被告签订施工协议一份，约定原告在被告承建的维也纳小镇工地上从事焊接工艺、扶手安装钻孔、成品打磨工艺等事项。2014年11月19日，经双方结算，被告尚欠原告劳务费65430元。后经原告多次催要，被告仅偿付了30000元，剩余35430元迟迟不予给付。故为维护原告的合法权益，特诉至人民法院，请求依法判令被告偿付原告劳务费35430元。
原告为支持其诉讼请求，向本院提交了如下证据：1、2014年6月17日施工协议一份，证明原、被告劳务合同成立，合同合法有效。2、2014年10月19日维也纳小镇南项目楼梯护栏、空调护栏制作工程量结算单一份，证明原告已按要求施工且经被告验收结算，被告尚欠原告65430元劳务费的事实。
被告赵留成辩称，原告在新郑市维也纳小镇工程南项目部施工属实，被告赵留成作为该项目部的技术负责人给原告出具的工程量结算单也属实，但是被告赵留成作为技术负责人属于职务行为，被告赵留成不应该承担任何责任。同时，被告给原告订立的合同工期是要求一个月内完成工程量，而原告却到2014年11月份才完成，导致被告所在的公司项目部工期延误造成了巨大损失。由于原告的违约，开发商对被告所在的公司项目部进行了60000元的罚款，被告要求原告承担30000元，剩余的劳务费可以给付原告。
被告赵留成没有向本院提交任何证据材料。
被告王伟科辩称，1、新郑市维也纳小镇南项目部工程是被告王伟科以河南胜利建筑工程有限公司的名义承包的，所有的权利和义务全部由王伟科享有与承担，对外只是以河南胜利建筑工程有限公司的名义施工，实际由王伟科全权负责。2、原告在该项目部施工属实，赵留成给原告结算也属实，赵留成作为被告所在项目部的技术负责人不应该承担责任，所欠的劳务费应该由王伟科承担。但是由于原告没有在一个月内按照与项目部签订的合同完成工程量，导致工程延期交付，公司对项目部罚款60000元，为此被告所在的项目部决定要求原告承担30000元损失，扣除30000元以外，剩余的劳务费可以支付给原告。
被告王伟科为支持其辩称，向本院提交了如下证据材料：1、2014年10月18日河南成益置业有限公司给河南胜利建筑工程有限公司工程违约联系单一份，证明因原告违约导致开发商对河南胜利公司处罚违约金60000元的事实。2、河南胜利建筑工程有限公司给维也纳小镇南项目部工程延误违约联系单一份，证明胜利公司对维也纳小镇南项目部处以60000元罚款的事实。3、维也纳小镇南项目部给原告所在的电焊铁艺班组工程延误违约联系单一份，证明南项目部对原告班组处以30000元违约金的事实。4、授权委托书一份，证明被告王伟科以河南胜利建筑工程公司的名义承建的维也纳小镇南项目部工程所有的债权、债务均由王伟科享有与承担，河南胜利建筑工程公司不承担责任。
经审理查明，2014年6月17日，被告赵留成受河南胜利建筑工程有限公司维也纳小镇南项目部的口头委托与原告刘应超签订了施工协议一份，约定被告王伟科以河南胜利建筑工程有限公司的名义承建的维也纳小镇工地上室内外楼梯栏杆、室外空调护栏、外阳台护栏等项目交由原告制作，包工不包料，具体内容包括焊接工艺施工、扶手安装钻孔工艺、成品打磨工艺、成品刷两道漆工艺等事项。施工费为每米35元，工程结束支付工程款80%，剩余经双方验收合格，被告付齐所有工程款，施工日期为2014年6月18日至7月18日。施工协议签订后，原告即组织人员开始施工。施工过程中，因原、被告方面多种原因造成原告到2014年11月份才完成了相关事项。2014年11月19日，经双方结算，被告尚欠原告劳务费65430元，由被告赵留成为原告出具维也纳小镇南项目楼梯护栏、空调护栏制作工程量结算单一份。后经原告多次催要，被告仅偿付原告30000元，剩余35430元至今没有给付，双方为此发生纠纷，原告于2016年5月19日以赵留成为被告向本院提起诉讼，请求依法判令被告偿付原告劳务费35430元。本案在审理过程中，原告申请追加王伟科作为本案被告参加诉讼，并同时要求两被告承担偿付原告劳务费35430元的民事责任。
另查明，新郑市维也纳小镇项目系被告王伟科以河南胜利建筑工程有限公司名义承建的河南成益置业有限公司开发的项目，按照被告王伟科与河南胜利建筑工程有限公司的约定，因该项目产生的所有债权、债务均由被告王伟科享有与承担，河南胜利建筑工程有限公司均不享有任何权利、承担任何义务，原、被告对此均无异议。原告在施工过程中由于原、被告双方的原因导致工程没有按照约定期限完工，河南成益置业有限公司维也纳小镇项目部致河南胜利建筑工程有限公司工程违约联系单一份，决定酌情扣除河南胜利建筑工程有限公司维也纳小镇项目部工程违约金60000元。河南胜利建筑工程有限公司给维也纳小镇项目部工程延误违约联系单一份，决定扣除该项目部工程延误违约金60000元。维也纳小镇南项目部给原告所在的电焊铁艺班组工程延误违约联系单一份，决定扣除该班组工程延误违约金30000元。但该三份工程违约联系单均没有向原告送达，原告对此亦不知情。
上述事实有原告向本院提交的施工协议、结算单，被告提交的工程延误违约联系单、授权委托书等证据与原、被告的陈述相佐证。
本院认为，被告赵留成受河南胜利建筑工程有限公司维也纳小镇南项目部的口头委托与原告刘应超签订的施工协议是双方真实意思表示，内容不违反法律规定，依法应为有效协议，双方均应按照该协议的约定履行相应的义务。原告已经按照约定完成了相应的工作量，被告即应按照约定向原告支付相应的劳务报酬。按照被告王伟科与河南胜利建筑工程有限公司之间的协议，因维也纳小镇项目产生的所有债权、债务均由被告王伟科享有与承担，河南胜利建筑工程有限公司均不享有任何权利、承担任何义务，原、被告对此均无异议，对该约定本院依法予以认定。因此，被告欠原告的劳务报酬的民事责任依法应由被告王伟科承担。被告赵留成作为被告王伟科项目部的技术负责人与原告签订的施工协议并出具的结算单均应属职务行为，由此产生的法律后果应由被告王伟科承担，被告赵留成不承担责任。两被告辩称因原告的迟延完工交付行为导致违约，致使河南胜利建筑工程有限公司对被告的项目部扣除违约金行为及项目部对原告所在班组的扣除违约金的行为，应由原告承担相应责任的问题，因被告并没有证据证明其已经通知了原告并向原告送达了相关手续，且该扣除违约金的行为亦没有相关的法律依据，对被告的辩称本院依法不予支持。故原告的诉讼请求，于法有据，本院依法予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告王伟科应于本判决生效后十日内向原告刘应超支付劳务费35430元。
二、驳回原告的其它诉讼请求。
案件受理费680元，由被告王伟科承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费后将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。
审 判 长 高安民
人民陪审员 杨 伟
人民陪审员 苗卿瑞
二〇一六年七月二十五日
代理书记员 李秋珍