广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院民 事 判 决 书（2014）南民初（一）字第338号原告刘荣军，男。委托代理人ＸＸ，广西众维律师事务所律师（特别授权）。被告柳州市正居房地产有限责任公司，住所地：广西柳州市潭中西路西端北面。法定代表人郑日深，董事长。委托代理人黄永坚，广西桂三力律师事务所律师（特别授权）。原告刘荣军诉被告柳州市正居房地产有限责任公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2014年3月4日受理后，依法组成由审判员覃军担任审判长，审判员李鸿和黄颖参加的合议庭，于2014年8月26日公开开庭进行了审理。书记员戴卫云担任法庭记录。原告刘荣军之委托代理人ＸＸ、被告柳州市正居房地产有限责任公司之委托代理人黄永坚参加诉讼，本案现已审理终结。原告刘荣军诉称，2011年5月4日，原告与被告签订编号为02200911100200170801的《商品房买卖合同》（以下简称“合同”），合同约定：原告向被告购买其位于柳州市育才路7号正居.金福第3栋2单元7-4号的房屋，房屋总价为人民币伍拾贰万贰仟贰佰肆拾柒元整（￥522，247.00）。房屋的交付期限为2012年6月30日前。合同签订后，原告依照合同约定向被告支付了房屋的首付款，并办理向银行按揭贷款的手续，将房屋的总价款全部支付给了被告。但是被告却未能按照合同的约定按时向原告交付房屋。一直到2013年3月4日，原告才收到被告称其已经具备交房条件的口头通知，才领取到房屋的钥匙。这已经超过了合同第八条约定最迟交房日（即2012年6月30日）247天，被告的行为构成了严重违约。按照合同第九条的约定，被告应向原告支付逾期交房的违约金达人民币壹万玖仟叁佰肆拾玖元整（￥19，349.00），故诉请法院，要求：1、判令被告向原告支付逾期交房违约金人民币壹万玖仟叁佰肆拾玖元整（￥19，349.00）；2、判令本案诉讼费由被告承担。原告刘荣军为证明其主张，提供了以下证据：1、商品房买卖合同，拟证明原告向被告购买商品房的事实，合同第八条约定了被告交付房屋的条件是该商品房经验收合格，向原告交付房屋的时间为2013年6月30日前，同时合同第九条约定了被告逾期交房的违约责任，逾期超过180天后，原告有权解除合同，也可以要求继续履行合同，合同继续履行的，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之1.5的违约金。合同第十一条约定了商品房达到交付使用条件后，被告应当书面通知原告办理交付手续。双方进行验收交接时，被告应当出示合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。被告不出示证明文件或者出示证明文件不齐全，原告有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由被告承担；2、销售不动产统一发票联；3、个人住房（商业用房）借款合同；4、个人贷款支付凭证；证据2至4均拟证明原告已经向被告支付了合同约定的全部房价款，履行了合同的付款义务；5、柳州市新铭物业服务有限公司收据，拟证明原告去物业公司办理了缴纳物业费和其他相关费用，原告一直是在积极履行合同的义务。被告柳州市正居房地产有限责任公司辩称，不同意原告的诉讼请求，其诉请的理由不成立。其在诉状中的主张及观点均无证据支持；并且，是与案件客观真实情况相违背的，是没有事实依据的。在2012年12月21日起至2012年12月27日期间，被告已经电话通知所有原告在2012年12月30日到被告处办理交房的相关手续；并且，在2012年12月31日，被告在售楼部及小区公示栏公示商品房经竣工验收合格的相关证明文件，向业主公示说明商品房已经符合交付条件，公告通知所有业主收房。涉案商品房在2012年11月30日经竣工验收合格，说明商品房已经符合《商品房买卖合同》第八条规定的交付条件。在2012年12月21日起至2012年12月27日期间，原告接到电话通知后，故意不按被告的通知日期收房，责任应由其承担，与被告无关。涉案商品房按施工合同应在2010年8月1日起施工，2011年10月24日竣工。后因气候异常、限电使用等客观原因，无法在此期间完成施工；因此，柳州市建委批准延期施工一年，并批准《施工许可证》延期一年到2012年11月30日。这是客观原因延期一年，并非被告原因造成延期。那么，按《商品房买卖合同》第八条规定，被告交房可据实予以延期为365天。被告没有逾期交房，因此，不存在支付逾期违约金。因为：1、按柳州市气候评估所出具的《气候证明》，自2010年8月6日起至2012年9月30日，连续降雨四小时或间断降雨累计六小时为一天的，共计190天。2、柳州市文化局、教育局、环保局文件规定，中、高考期间全天禁止施工，每年的6月7日至8日，6月24日至26日，共5天；那么，施工三年（2010年至2012年）期间，共计15天。3、因施工过程中，因地基超深5米原因，工程量较原设计增加，施工单位要完成基础深施工，需要增加施工时间，必须延期施工45天；并得到监理部门及相关部门认可。以上共计：190天＋15天＋45天＝250天。那么，按《商品房买卖合同》第八条规定，被告交房可据实予以延期为250天。所以，被告没有逾期交房，不应支付逾期违约金。综上所述，原告的诉讼请求没有事实及法律依据；因此，请求法院驳回原告的诉讼请求。被告柳州市正居房地产有限责任公司为证明其主张，提供了以下证据：1、气象资料使用证明，拟证明下雨情况；2、柳州市文化局、柳州市环境保护局、柳州市教育局文件，拟证明中期间严禁施工，限制性施工的每年有20天；3、广西建工集团第四建筑工程有限责任公司柳州分公司报告，拟证明因工程量较原设计增加，要求顺延工期45天，这也是非出卖人的原因；4、竣工验收备案表，拟证明建设工程，商品房于2012年12月30日验收合格；5、土方开挖及外运工程承包合同，拟证明该工程在2009年10月28日开始进场动工；6、建设工程施工许可证、报告，拟证明因客观原因，建委同意施工延期一年；7、工程施工合同，拟证明2010年7月20日签订施工合同由建工集团四建公司施工。经庭审质证，原告对被告提交的所有证据的真实性均没有异议，对证据1原告认为标注不规范，表述有矛盾，不能以此来推定可推延一天，不能证明可延期天数；证据2不能作为中高考期间延期的依据，通知不在合同履行范围内，且不能证明施工场地有考场的，不能作为延期交房的依据；证据3不能作为逾期交房扣除的依据；证据4中上所列的文件是何时取得的没有说明，不能以此证明商品房验收合格；证据5不能作为其延期交房的依据；证据6是属于重复计算延期交房的天数，不能作为被告延期交房的依据；证据7与本案无关。被告对原告递交的所有证据的真实性无异议，但全部不同意原告的证明目的，认为原告陈述的有些情况是合同中没有约定的，是原告方自己加上去的。合同第8条约定了交房条件是验收合格，不同意原告的证明目的。合同还约定了其他内容延期交房的规定，应按合同约定处理。按补充协议规定被告方也没有违约。本院认为，民事证据是指在民事诉讼中能够证明案件真实情况的各种资料。被告递交的证据3系在本案《商品房买卖合同》签订日期之前、证据5及证据7与本案无关联性，本院对上述证据不予采纳。原告递交的证据及被告递交的其他证据均符合证据的真实性、合法性及关联性，本院予以采纳，对于证据的证明目的，本院将结合查明的事实，在本院认为部分予以综合认定。综合全案证据，本院确认以下法律事实：原告与被告柳州市正居房地产有限责任公司于2011年5月4日签订《商品房买卖合同》，约定原告购买柳州市育才路7号正居·金福第3栋2单元7-4号房屋，建筑面积107.96平方米，购房总金额522247元。合同第八条中约定：“出卖人应当在2012年6月30日前，依照国家和地方人民政府有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格……但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2.因政府机构的行为，以及遵守、配合政府有关法规及规范性文件和政策而引起的延误；影响工程进度但是出卖人无法事先预见和控制的客观原因：如自然灾害，恶劣天气（气象部门记录连续降雨四小时或间断降雨累计六小时为一天），市政停水、停电（停水，停电连续四个小时以上为一天）政府指令暂停施工的，规划发生变化，恶性传染病等造成工程延误；3.买受人以个人住房按揭贷款方式购房的，贷款未能到达出卖人账户；施工条件恶劣或工程量较原设计增加等其他非出卖人原因造成的工程延误”。合同第九条约定：“除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1、2种方式处理：1、按逾期时间，分处理（不作累加）（1）逾期不超过180天，自本合同第八条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已支付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过180日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的2%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1.5（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。2.因买受人的原因，出卖人无法通知到买受人的延期责任由买受人自行承担”。合同第十一条约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条约定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：1.买受人在接到收房通知或自出卖人在《南国今报》、《柳州日报》或《柳州晚报》其中一种报刊发布收房通知之日起未在收房通知确定的期限内办理收房手续，出卖人有权将房屋移交出卖人选聘的物业管理公司，出卖人移交之日视同买受人在该日完成收房，该房屋损毁、灭失的风险由买受人承担，并从移交之日起由买受人交纳相关费用”。附件四第三项约定：“1、买受人应在交房通知书规定的期限内，到出卖人指定的地点与出卖人办理房屋交接手续，自双方办妥房屋交接手续之日起，该房屋的权利与风险以及房屋交接以后所发生的费用均由买受人承担。如因买受人自身原因未能在通知书制定的期限和地点办理完毕房屋交接手续的，则自出卖人通知书指定的期限届满之日即视为房屋交接日，并视为该房屋符合本合同约定的交付条件，出卖人已按照合同约定完全交付了房屋，且视为买受人验房合格，房屋风险及由此房屋产生的所有费用（包括但不限于水费、电费、物业管理费等）全部由买受人承担。……5、出卖人在交付房屋时具备了本合同第八条约定的房屋交付条件后，买受人不得以其他理由拒绝办理房屋接受手续”。附件五约定：“一、双方同意，本合同所涉及到的任何通知，出卖人可以按以下地址、电话或传真号码送达买受人，或在报纸（《柳州日报》《南国今报》）上刊登通知……”。另查明，《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》载明，正居·金福第住宅小区1#、2#、3#楼及地下室于2010年8月5日开工，于2012年12月21日竣工。2012年12月30日，该工程经勘察、设计、施工、监理、建设五单位检查并验收合格。原告于2011年5月20日支付被告房款157247元，并于2011年5月20日在中国建设银行办理房屋贷款，贷款金额为365000元。原告自认于2013年3月4日接到被告电话通知其收领房屋。被告在庭审中认可实际交房日为2012年12月31日。又查明，根据柳州市气象局下属机构柳州市气候评估所出具的《柳州市区降水情况》，从2011年5月4日至2012年6月30日，柳州市区一天中降水连续4小时或累计达到6小时的，共计97天。柳州市环境保护局、柳州市文化局、柳州市教育局于2010年5月12日出具《关于中、高考期间加强环境噪声管理的通知》、于2011年5月16日及2012年5月16日分别出具《关于加强中、高考期间环境噪声管理的通知》，通知均决定：从当年5月30日至6月8日、6月17日至6月26日，采取以下强制性措施，严格控制噪声污染。1、禁止在中午12：00时至14：30时、夜间22：00时至次日凌晨6：00时进行产生噪声和扰民的建筑施工作业。2、在6月7日至6月8日及6月24日至6月26日全天禁止在考点附近进行产生环境噪声的扰民的建筑施工作业……。2012年3月5日，被告及监理方、施工方共同向柳州市住房和城乡建设委员会出具《报告》一份，内容为：“由我公司投资开发的“正居·金福第住宅小区1#、2#、3#楼及地下室”……《建设工程施工许可证》于2010年8月5日取得，有效期为二0一0年八月至二0一一年十一月到期，因去年五月份期间柳州市天气异常，比起往年雨水较多，导致工地无法施工，而当年的7月至9月初，又碰上了柳州市电的紧张，每天的限电也让工地的进度受到了延误。限电后到了国庆节假期，接着又碰上了今年的早年，所以导致该项目工程没能在施工许可证规定期限里完成工期……在此特向贵委申请办理《建设工程施工许可证》的延期，将施工有效期限延至二0一二年十一月，恳请贵委给予批准办理”。2014年3月4日，原告以被告逾期交房构成严重违约为由，诉至法院，要求1、判令被告向原告支付逾期交房违约金人民币19349元；2、判令本案诉讼费由被告承担。被告辩称不同意原告的诉讼请求，其诉请的理由不成立，被告没有逾期交房，不应支付逾期违约金。本院认为，本案双方就涉案房屋所签订的《商品房买卖合同》，系双方当事人真实意思一致的表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，也不损害社会公共利益，该合同合法有效，对双方当事人均具有法定约束力。合同第八条约定：“出卖人应当在2012年6月30日前，依照国家和地方人民政府有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格”被告辩称其于2012年12月21日至2012年12月30日内电话通知原告进行交房，且在小区公告栏处张贴公告通知原告交房，但其对此并未提交证据予以证实，本院不予采信。原告主张被告于2013年3月4日通知其进行交房，并提交了《柳州市新铭物业服务有限公司收据》予以证实。且根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，正居·金福第住宅小区3#楼已于2012年12月30日经勘察、设计、施工、监理、建设五单位检查验收合格，故本院认为柳州市育才路7号正居.金福第3栋2单元7-4号房屋的实际交房日期为2013年3月4日，故被告逾期交房天数共计达247天，应当予以确认。被告逾期交房虽属实，但是，根据合同第八条的约定：如遇政府机构的行为，以及遵守、配合政府有关法规及规范性文件和政策、自然灾害，恶劣天气（气象部门记录连续降雨四小时或间断降雨累计六小时为一天），市政停水、停电（停水，停电连续四个小时以上为一天）政府指令暂停施工、规划发生变化，恶性传染病、施工条件恶劣或工程量较原设计增加等其他非出卖人原因造成的工程延误，可据实予以延期。该条内容明确具体，原告在签订房屋买卖合同时对该条款并未提出异议，故应当视为被告可逾期交房的合法事由。根据系柳州市气象局下属机构柳州市气候评估所出具的《柳州市区降水情况》，从2011年5月4日至2012年6月30日，柳州市区一天中连续降水4小时及累计降水6小时的，共计97天。根据柳州市环境保护局、柳州市文化局、柳州市教育局于2011年5月16日及2012年5月16日出具的《关于加强中、高考期间环境噪声管理的通知》，禁止在2011年5月30日至6月8日、6月17日至6月26日以及2012年5月30日至6月8日、6月17日至6月26日中午12：00时至14：30时，夜间22：00时至次日凌晨6：00时进行产生噪声和扰民的建筑施工作业，共计40天。该时间虽未禁止全天施工，但一天中禁止施工时间达10个半小时，因禁止施工导致的延误可视为一天。上述两部分时间共计137天，期间两部分重复的日期有9天，符合合同约定可逾期交房事由的天数为128天（137天－9天），应予扣除，逾期交房119天（247天-128天），故被告应支付原告逾期交房违约金为6214.74元（522247元×万分之一×119天）。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第五十五条、第五十七条、《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条之规定，判决如下：被告柳州市正居房地产有限责任公司向原告刘荣军支付逾期交房违约金6214.74元。案件受理费284元（原告已预交），由原告刘荣军负担193元，由被告柳州市正居房地产有限责任公司负担91元。上述应当履行的债务，义务人应于本案判决发生法律效力之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于柳州市中级人民法院，并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉费（收款单位：广西壮族自治区柳州市中级人民法院，账号：20-118701040004709，开户银行：中国农业银行柳南支行潭中分理处）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。审判长 覃 军审判员 李 鸿审判员 黄 颖二〇一四年十月十日书记员 戴卫云附相关法律条文：《中华人民共和国民法通则》第五十五条【实质要件】民事法律行为应当具备下列条件：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律或者社会公共利益。第五十七条【法律效力】民事法律行为从成立时起具有法律约束力。行为人非依法律规定或者取得对方同意，不得擅自变更或者解除。《中华人民共和国合同法》第八条【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条【合同的生效】依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。