宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）宁0303民初1516号
原告（反诉被告）：宁夏石油化工建设有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市西夏区宁朔南街2号。
法定代表人：李国庆，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：刘银科，男，系该公司职员。（特别授权代理）
被告（反诉原告）：宁夏太阳镁业有限公司，住所地：宁夏回族自治区吴忠市太阳山开发区生活区东区。
法定代表人：赵校军，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：范龙，男，系该公司职员。（特别授权代理）
委托诉讼代理人：马宇，宁夏古峡律师事务所律师。（特别授权代理）
原告宁夏石油化工建设有限公司与被告宁夏太阳镁业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年8月5日立案后，被告于2016年9月5日提出反诉。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告宁夏石油化工建设有限公司委托诉讼代理人刘银科、被告宁夏太阳镁业有限公司委托诉讼代理人范龙、马宇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程款938594.38元；2.被告支付原告延期付款滞纳金100000元；3.判令本案诉讼费由被告承担。当庭变更诉讼请求为：1.判令被告支付原告工程款893319.03元；2.被告支付原告延期付款滞纳金137549.88元。事实与理由：2013年7月5日，原告与被告签订了宁夏太阳镁业硅铁项目钢结构工程施工承包合同，该工程在同年国庆节完工交付使用后，被告委托第三方（银川市鸿利建设工程咨询有限公司）在2014年1月14日对工程做了结算手续，结算总工程款为5050428.36元。原告多次要求被告付款，被告以等待工程复审出来后再进行付款，2014年11月20日，被告委托浙江科佳工程咨询有限公司复审，复审结果为5050131元。截止当前，被告已经支付的4078098.71元（含代缴税款），尚欠工程款893319.03元未支付，原告诉至法院。
被告辩称，原告所称实际交工时间不对，双方签字认可的时间是2014年4月20日。被告方已付工程款为4045341.54元，审计费用为20069.25元，按照合同约定应当由原告方承担。被告没有及时支付工程款的原因是原告方拖延工期，造成工程结算也一并顺延，公司内部审计程序较为复杂，须报送集团公司审核，财务部门才能付款。原告方要求被告支付滞纳金不符合合同约定，不应予以支持。
反诉原告向本院提出反诉请求：1.判令反诉被告承担工期延误应承担的违约金255032元；2.反诉被告支付反诉原告水电费用25250元；3.要求反诉被告提供未开票部分工程款的增值税专用发票；4.判令本案反诉讼费由反诉被告承担。事实与理由：2013年7月5日，双方签订宁夏太阳镁业硅铁项目钢结构工程施工承包合同。约定开工日期为2013年7月5日，竣工日期为2013年8月20日，合同工期为45天（含节假日），水电费按计量的实际用量从每月支付的工程进度款逐月扣除。当工期迟延时，承包人按每迟延一天，按照合同总价款的万分之五向发包人支付工期迟延违约金。反诉原告按照实际开工日为2013年7月18日调整工期，并扣除因增加工程量顺延工期等合理因素，被告迟延工期101天。因税法修改，反诉原告方已不能代开发票，反诉被告方应向反诉原告提供未开具票据部分工程款的建筑业增值税专用发票。
反诉被告辩称：第一，工期没有延误，开工日期为2013年7月18日，总工期为45天，增加工程量工期为29天，实际工期为74天，根据合同规定大风、大雨停电除外，再顺延44天，故交工日期为2013年11月16日，实际交工日期为2013年8月5日，故不承担违约金；第二，关于水电费用，没有事实依据和计量标准，当时反诉被告所用水电不是反诉原告的水电，是湖北宏鑫建设有限公司的；第三，根据相关法律规定，只能开具普通发票，不可能提供增值税发票，且没有开具发票的责任在反诉原告，反诉被告已将相关手续提供给税务局，是反诉原告没有及时开具发票，现在要开具发票，需反诉原告配合。
原告为证明其主张，向法庭提交施工承包合同一份、工程造价咨询报告书两份、太阳山太阳镁业工地晴雨表一张、照片四张。
反诉原告（被告）为证明其主张向法庭提交施工承包合同一份、单位工程竣工报检单一张、工程交接检查记录、工程质证检查记录单一张、工程结算承诺书一张、付款台账一份。
对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告提交的太燕山太阳镁业工地晴雨表，系原件，且加盖了工程监理部门的印章，予以认定；照片，对其真实性予以认定，但不能证明竣工日期为2013年8月5日。反诉原告（被告）提交的单位工程竣工报验单、工程交接检查记录、工程质量保修书，均系原件，来源合法，内容客观真实，予以认定。
本院结合原、被告提交的证据及双方当事人的陈述，认定如下事实：2013年7月18日，被告宁夏太阳镁业有限公司与原告宁夏石油化工建设有限公司签订宁夏太阳镁业硅铁项目钢结构工程施工承包合同。将宁夏太阳镁业有限公司一期硅铁项目厂房钢结构主厂房墙面维护、浇注跨屋面板（不含檩条）、浇注跨墙面系统（含檩条）、地下受料仓墙面系统（含檩条）、地下受料仓屋面系统（不含檩条）工程承包给原告施工。合同约定：开工日期为2013年7月5日（实际开工日期以合同签订时间为准），竣工日期为2013年8月20日，合同工期总日历天数为45天（含节假日，大风、大雨、停电除外），增加的项目工期另行计算。合同价款为3070000元。合同签订后，发包方支付合同总价款40%的工程预付款时，扣除10%合同总价款为合同履约保证金。工程进度款于每月25日前承包人申报本月已完成工程量，经检查工程质量合格后在次月10日前支付当月工程量价款的40%的进度款，发包人新增项目工程进度款按审定价款的80%支付。支付款项时税金代扣代缴（仅扣发包人支付部分）。发包人在承包人办理完工程结算、复审等工作后15个工作日内，累计支付至经审计结算工程价款的90%，余款在承包人的民工工资发放情况公示1个月且无投诉后的15日内支付至结算工程价款95%。工程的质量保修金为结算造价的5%，保修期满二年支付3%，保修期满五年后支付2%，保修金不计利息，保修期从工程竣工验收合格后时起算。工期迟延时，承包人按照每延迟一天按照合同总价款的万分之五向发包人支付工期迟延违约金。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。合同签订后，原告按照被告的要求施工，并于2013年12月20日向被告提交单位工程竣工报验单，被告于2014年4月20日经验收接收该工程。2014年1月8日，原告向被告出具工程结算承诺书，承诺经审计后结算总额误差率超过5%的结算咨询审计费用及经发包人同意补报的结算送审总额的结算咨询审计费均有原告全额承担，审计费从工程款中扣除。同日，被告委托银川市鸿利建设建设工程咨询有限公司对涉案工程进行审计，结算工程总造价为5050428.36元。2014年11月20日，被告再次委托浙江科佳工程咨询有限公司对涉案工程进行了复审，复审金额为5050131元。按照承诺书约定，原告应当承担的审计费用为20069.25元。被告于2013年7月20日、8月21日、9月30日、2014年1月7日、1月22日、2015年2月11日六次共计支付原告工程款4045341.58元。其中代缴税金91401.14元，下剩893319.03元工程款未支付。2237788.32元的工程款未开具税票。
本院认为，本案的争议焦点为：第一，涉案工程的实际竣工日期；第二，应当履行付款义务的日期。关于第一个争议焦点，本案中原、被告双方均认可实际开工日期为2013年7月18日，实际工期为74天。原告主张2013年8月15日（被告举行点火仪式之日）为竣工日期，被告认为2014年4月20日（被告接受工程之日）为竣工日期。根据原告向法庭提交的盖有监理公司印章的晴雨表证实，在工程施工期间，因天气等原因造成工程应当顺延36天，因为合同中约定工期包含节假日，国庆、中秋放假不应包含在顺延工期内，故实际应当竣工日期为2013年11月10日。原告向被告提交工程竣工报验单的时间为2013年12月20日，根据双方签订的合同约定，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，故本案中原告的实际竣工日期确定为2013年12月20日。原告延期竣工40天。根据合同约定，每逾期一天按照合同总价款万分之五支付违约金，故延期违约金为101003元（5050131元×0.0005×40天），故反诉被告应当支付反诉原告迟延违约金101003元，对超出部分不予支持。关于第二个争议焦点，双方签订的合同约定：发包人在承包人办理完工程结算、复审等工作后15个工作日内，累计支付至经审计结算工程价款的90%，余款在承包人的民工工资发放情况公示1个月且无投诉后的15日内支付至结算工程价款95%。该工程复审日期为2014年11月20日，而双方均未向法庭提交民工工资发放情况公示，无法核实除质保金以外的95%工程款的付款日期，本院将工程复审后被告首次付款日期确定为应付款日期。即2015年2月11日，故将该日作为应付除质保金以外95%工程款日期，故截止2015年2月11日，被告应当支付原告工程款4797624.45元，扣除代缴税金款项91401.14元、审计费20069.25元，应当支付的95%工程款为4686154元。根据被告向法庭提交的台账显示，截止该日，被告共计支付原告工程款为4045341.54元，下欠95%工程款为640813元。下剩的5%质保金的支付日期为质保期满二年支付3%，质保期满五年支付2%，质保期自竣工验收合格后，即2014年4月20日起算，故截止2016年4月20日被告应当支付原告工程总价款3%质保金为151504元，下剩2%质保金应当于2019年4月20日付清。故截止今日，被告应当支付原告工程款为792317元，对超出部分不予支持；关于原告要求被告支付其迟延付款滞纳金的诉讼请求，其滞纳金的性质应当为逾期利息，合同中未对逾期付款利息约定的，故按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算逾期利息。合同中明确约定，质保金不计利息，故迟延付款利息应当仅指未付95%工程款的利息，故自2015年2月12日至2016年9月27日（开庭之日）未付640813元工程款的逾期利息为62466元（6.0%÷365天×640813元×593天），对超出部分不予支持。关于反诉原告要求反诉被告支付其水电费用25250元的诉讼请求，因反诉原告未向法庭提交相关证据予以证实，故不予支持；关于反诉原告要求反诉被告向其提供未开具发票部分工程款的增值税专用发票的诉讼请求，反诉被告认可未开具票据工程款为2237788.32元，故被告应当按照税务机关要求向反诉原告提供相应税票。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，判决如下：
一、被告宁夏太阳镁业有限公司于本判决生效后十日内一次性支付原告宁夏石油化工建设有限公司工程款792317元，逾期利息62466元；
二、反诉被告宁夏石油化工建设有限公司于本判决生效后十日内一次性支付反诉原告宁夏太阳镁业有限公司延期交工违约金101003元；
三、反诉被告宁夏石油化工建设有限公司于本判决生效后向反诉原告宁夏太阳镁业有限公司提供2237788.32元工程款的税票；
四、驳回反诉原告宁夏太阳镁业有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费14077元，减半收取计7039元，由原告宁夏石油化工建设有限公司负担865元，被告宁夏太阳镁业有限公司负担6174元；反诉案件受理费2752元，由反诉原告宁夏太阳镁业有限公司负担1592元，反诉被告宁夏石油化工建设有限公司负担1160元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。
审判员 刘媛春
二〇一六年十月十九日
书记员 叶文亮
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。