四川省雅安市名山区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）川1803民初906号
原告雅安市文明建筑工程有限责任公司，住所地雅安市雨城区香江南路67号。
法定代表人万加雄，该公司总经理。
委托代理人宁顺遂（特别授权），该公司员工。
被告雅安鼎恒新能源锂电池制造有限公司，住所地雅安市经开区。
法定代表人王志英，该公司经理。
原告雅安市文明建筑工程有限责任公司（简称雅安文明公司）诉被告雅安鼎恒新能源锂电池制造有限公司（简称雅安鼎恒公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年9月7日立案受理后，依法组成合议庭于2016年10月20日公开开庭进行了审理。原告雅安文明公司的委托代理人宁顺遂到庭参加诉讼，被告雅安鼎恒公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审判。本案现已审理终结。
原告雅安文明公司诉称：2014年1月9日，原、被告双方签订了雅安鼎恒公司的围墙及次大门工程的《施工合同》，被告将位于雅安市经济技术开发区的雅安鼎恒公司的围墙及次大门工程发包给原告雅安文明公司。原告的承包范围为：施工图纸范围内的所有工程内容，包括围墙及次大门工程施工图纸范围内的土建、安装、装饰、土方等全部工程内容，工期150天，合同价款暂定为400万元，并对施工中的相应事务和工程款的支付作了约定，当日双方又签订了《施工合同补充协议》，对主合同的部分内容进行了补充。原告接到被告的开工通知后，积极组织人员和相应设备进场施工，但在施工过程中，被告并未支付任何工程价款，完全违背了施工合同及补充协议的规定，致使无法继续施工，2014年10月底原告被迫停工。原告要求被告按约支付工程款，给付民工工资，但被告始终未支付分文。2016年7月24日，被告才对原告已完工程量进行结算，工程价款为606951.38元，但之后仍未给付。其间，被告对原告要求支付工程款不予理睬，对工程是否需要继续完成又没有任何明确表示，从停工到结算共造成原告多支付工资、设备租赁费用以及材料毁损等损失，合计金额为249381元。根据合同约定，被告还应另支付40000元违约金。为维护原告的合法权益，故请求依法判令被告：1、支付原告工程款606951.38元；2、赔偿原告停工损失249381元；3、支付原告违约金40000元，以上三项合计896332.38元；4、由被告承担本案诉讼费。
原告雅安文明公司为支持其诉讼主张，提交了以下证据：1、原告的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证复印件，证明原告诉讼主体资格；2、雅安鼎恒公司的围墙及次大门工程《施工合同》、《施工合同补充协议》，证明签订合同的内容；3、工程结算书、停工损失清单表，证明已完工工程结算及停工损失情况。
被告雅安鼎恒公司未提出答辩意见，也未提交证据材料。
经庭审审查，原告提交的证据3中的停工损失清单表，系原告一方所列的损失情况，不能作为证据使用；原告提交的其余证据材料，能证明原、被告签订的合同内容以及被告欠付工程款等事实，其证据客观真实，与本案有关联，予以采信。
经审理查明：原告雅安文明公司与被告雅安鼎恒公司于2014年1月9日签订了雅安鼎恒公司的围墙及次大门工程的《施工合同》及《施工合同补充协议》，施工合同及补充协议对承包范围、工程质量、工程进度、计量结算、预算和结算、工程款支付、违约责任等作了约定，由原告承包修建被告雅安鼎恒新能源锂电池制造建设项目的围墙及次大门工程施工，包括施工图纸范围内的土建、安装、装饰、土方等全部工程内容，合同金额暂定为400万元，开工日期暂定为2014年2月20日，工期为150天。双方约定：发包人应对承包人每月25日前呈报的本月工程完成量及计价表在7日内审核完成，于次月5日前支付工程进度款的80％，竣工验收合格后支付工程量总价的90％，竣工结算完成后十日内，支付工程总价的97％，剩余3％作为质保金；发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任；停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同；发包人违约，应支付承包人合同价款1％的违约金，并赔偿承包人的经济损失。合同签订后，原告按期进场施工，因被告未按合同支付工程进度款，导致原告无法继续施工，2014年10月底原告被迫停工。2016年7月24日，被告对原告所做工程进行了结算，结算总价款为606951元，被告的工程负责人在结算单上签了字，并加盖了被告工程指挥部印章。2015年2月，被告雅安鼎恒公司因资金投入不足，其项目工程全面停建。由于被告一直未支付原告工程款，原告提起了诉讼。
本院认为：原告雅安文明公司与被告雅安鼎恒公司签订的雅安鼎恒公司的围墙及次大门工程《施工合同》及《施工合同补充协议》，是原、被告在自愿协商的基础上达成的协议，合同条款内容合法，为有效合同，双方当事人均应按合同约定履行各自义务。在合同履行过程中，原告按合同进场施工，完成了合同约定的部分工程量，由于被告不按合同约定支付工程进度款，造成停工，被告的行为构成违约，应承担违约责任，被告后经结算确认了原告已完成的工程总价款，被告应承担给付义务。按照双方合同约定，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同，并根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第四项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，现被告的整体项目工程已全面停工，致使合同无法继续履行，故原告主张解除原、被告签订的雅安鼎恒公司的围墙及次大门工程《施工合同》及《施工合同补充协议》，并由被告支付原告工程价款的请求，符合合同约定和法律规定，依法予以支持。
原、被告在合同中约定，被告未按约定支付工程款构成违约的，应承担支付原告承包合同价款1％的违约金，并根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额数的计算方法”的规定，被告未按合同约定支付原告工程款，造成停工，被告应按约定支付原告违约金，现原告要求被告给付违约金40000元的主张，符合法律规定，依法予以支持。
原告另提出要求被告支付因停工造成原告多支付的工资、设备租赁费用以及材料毁损等损失共计249381元的主张，因原告在本案审理中未能提供有效证据证明其事实主张，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条“当事人对自己提出的主张有责任提供证据”以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”的规定，对原告的该项主张，因无充分的证据证实，不予支持。
综上，为了维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第四项、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、解除原告雅安市文明建筑工程有限责任公司与被告雅安鼎恒新能源锂电池制造有限公司于2014年1月9日签订的雅安鼎恒新能源锂电池制造有限公司的围墙及次大门工程《施工合同》和《补充协议》；
二、由被告雅安鼎恒新能源锂电池制造有限公司于本判决生效后十日内支付原告雅安市文明建筑工程有限责任公司工程款606951元及违约金40000元，合计646951元；
三、驳回原告雅安市文明建筑工程有限责任公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费12763元，由被告雅安鼎恒新能源锂电池制造有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省雅安市中级人民法院。
审 判 长 芮 泽
审 判 员 杨文涛
人民陪审员 吴是踴
二〇一六年十一月一日
书 记 员 李瑞真