新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）巴民二初字第90号
原告：新疆电力设计院工程承包公司。住址：新疆乌鲁木齐市天山区三道湾路***号。
公司负责人：羊林波。
委托代理人：王继伟，该公司法律顾问。
委托代理人：马智，该公司法律专责。
被告：新疆和合矿业有限责任公司。住址：和静县团结路东区*号楼***室。
法定代表人：肖胜祥，该公司董事长。
委托代理人：郑廷新，新疆西昭律师事务所律师。
原告新疆电力设计院工程承包公司诉被告新疆和合矿业有限责任公司建筑工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。原告新疆�力设计院工程承包公司委托代理人王继伟、马智，被告新疆和合矿业有限责任公司委托代理人郑廷新到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告新疆电力设计院工程承包公司诉称：2010年8月，原告与被告签订了“和合110KV输变电工程”《EPC总承包合同》。该合同约定由原告为被告提供该工程的勘察设计、设备材料采购、工程施工、工程施工验收等服务工作，由被告向原告支付服务报酬。合同价款总额为人民币4300万元。另在2012年6月，由于工程现场发生地震，导致已完工部分基础设备损坏，鉴于发包人指令总包方抢险修复，修复费用应由发包人即被告承担。
合同签订后，原告已按照合同约定按时完成了前述工作，并于2012年5月10日通过了巴州电力公司和被告联合验收。但自2008年6月24日至2012年10月16日，被告向原告支付工程款项3869.28万元之后，剩余工程款项430.72万元经�告多次催告至今仍未支付。另外，2012年6月工程所在地遭遇地震灾害，原告根据被告要求遂委托四川省岳池电力建设总公司进行该工程地震抢险维修，共花费482162.5元，截至目前被告末向原告支付此费用。现请求：1、判令被告向原告支付工程款430.72万元，地震抢修费用48.21625万元，合计4789362.5元。2、判令被告向原告支付逾期付款利息333800元。3、判令被告承担本案诉讼费用。
被告新疆和合矿业有限责任公司答辩称：一、答辩人对原告诉状中提到的工程总造价4300万元，以及已付款3869.28万元，尚有430.72万元款项未付的事实予以确认。二、答辩人认为430.72万元未付，是因为该笔款项为双方合同约定的质保金，双方签订的和合110KV输变电工程EPC总承包合同及工程质量保修书均约定，工程总造价的10%为质保金，也就是430万元。但截至原告提起诉讼时，答辩人未获得该工程的正式竣工报告。原告不履行保修义务。2012年4月25日巴州电力公司检查该项目是否符合供电条件时，检出大量不合格项目，为达到供电条件，不合格项目均是答辩人自行完善和返工完成，花费了大量的费用，该笔费用应当从质保金中扣除。三、原告所称的地震抢修费用没有事实依据。根据双方所签订的合同通用条款第十一章3.9条中的约定，发生自燃灾害后，48小时内承包人（原告）应向发包人工程师通报受害情况以及损失情况，及预计清理和修复费用。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。至今答辩人不清楚受损情况以及维修费用情况，对原告此项请求，答辩人不能认可。四、利息不应当支付。如前所述，原告诉称的430万元尚未达到付款条件，利息更不应当支付。原告的诉讼请求无事实依据，请求法院依法驳回。
原告对其诉讼请求提供证据及被告质证意见：
原告证据一、2010年8月新疆和合矿业有限责任公司与新疆电力设计院工程承包公司签订的《和合110KV输变电工程EPC总承包合同》。证实：1.总造价4300万元，被告已付3869.28万元，剩余430万元的质保金，7200元的进度款。发包人新疆和合矿业有限责任公司应在合同生效后10日内向我公司支付工程预付款1290万元，工程开工后两个月内支付1290万元工程款，完工验收合格后支付1290万元工程款，质保期满后支付剩余430.72万元工程款。2.发包人应对拖欠的工程款支付利息，并承担违约责任。3.合同约定因地震等不可抗力事件导致的工程所需清理、修复费用，由发包人新疆和合矿业有限责任公司承担。
被告质证意见，真实性无异议。证明的第一个问题付款方式也无异议。工程款支付的利息的方式没有异议。证明的第三个问题有异议，根据合同的规定，在自然灾害发生后14日内，承包人应向发包人提供清理费用的正式的资料，以确定自然灾害造成损失的情况。
原告证据二、2010年8月合同附件1《工程质量保修书》、2012年5月10日由验收单位巴州电力工程质量监督站出具的“和合矿业110KV输变电工程”《竣工验收签证书》。证实：1.该工程已于2012年5月10日经验收单位巴州电力工程质量监督站验收合格并投入运行。2.该工程质量保修期为2012年5月10日至2013年5月9日止。3.新疆和合矿业有限责任公司应于2013年5月9日向我公司支付剩余10%的工程款即430万元的质保金。
被告质证意见，真实性无异议。对所要证明的问题：第一个验收合格并投入运行我们有异议，我们认为该竣工验收报告，只是全部合同的一部分，是否达到供电条件进行了验收，涉及到工程的其他内容，如基础建设、房屋建筑均未进行竣工验收。因为双方�订是总承包合同，必须所有工程全部竣工验收后，才可以达到付款条件。
原告证据三、2008年6月24日至2012年10月16日新疆和合矿业有限责任公司给新疆电力设计院工程承包公司支付工程款付款的一份《电子划拨收款凭证》、两份《汇兑来账通知单》、九份《汇兑支付来账凭证》、三份《汇兑来账凭证（回单）》、八份《银行承兑汇票》。证实：自2008年6月24日至2012年10月16日，新疆和合矿业有限责任公司给我公司共支付工程款项3869.28万元，尚欠430.72万元工程款至今未付。
被告质证意见，认可该证据。430.72万元没有付是认可的。
原告证据四、2012年7月与新疆瑞兴通线路器材制造有限公司签订的《和合110KV输变电工程铁塔、地脚螺栓材料采购合同》、2012年9月18日00544255、00545491号《新疆增值税普通发票》、2012年10月16日《国内跨行小额汇款凭证》、2012年9月20日新疆瑞兴�线路器材制造有限公司出具的收到35391.04元“和合110KV输变电工程材料款”《收据》。证实：2012年6月在工程所在地发生了地震，我公司向新疆瑞兴通线路器材制造有限公司采购地震后工程维修所需的铁塔、地脚螺栓材料，材料费用为35391.04元，我公司已于2012年9月19日向新疆瑞兴通线路器材制造有限公司支付完毕。
被告质证意见，对该证据不认可。根据合同的约定，发生自然灾害后，原告最迟14日内，原告应提供正式的损失报告进行确认，我们不予认可。材料款是一张收据，收据我们是不认的，我们认为应提供正式的发票。
原告证据五、2012年8月10日新疆电力设计院工程承包公司与四川省岳池电力建设总公司签订的《和合110KV输变电工程施工合同补充合同》（合同编号：新电设总合字2008第009号-施02号-01）、2012年9月18日新疆电力设计院工程承包公司给四川省岳池电力建设总公司支付72162.5元工程款《电汇凭证（回单）》。证实：2012年6月在工程所在地发生了地震，我公司委托四川省岳池电力建设总公司进行了110kV变电站部分的地震抢险修复工作，维修费用为72162.5元，我公司已于2012年9月18日向四川省岳池电力建设总公司支付完毕。
被告质证意见，和证据四的质证意见是一致的。该损失没有及时让被告进行确认。
原告证据六、2012年10月15日新疆电力设计院工程承包公司与四川省岳池电力建设总公司签订的《和合110KV输变电工程施工合同补充合同》（合同编号：新电设总合字2008第009号-施02号-02）、2013年1月4日由四川省岳池电力建设总公司出具的收到21万元“和合110KV输变电工程地震维修线路款”《收据》。证实：2012年6月在工程所在地发生了地震，我公司委托四川省岳池电力建设总公司进行了天鹅湖220KV变电所-
和合110KV变电所110KV送�线路工程部分的地震抢险修复工作，维修费用为210000元，我公司已于2013年1月4日向四川省岳池电力建设总公司支付完毕。
被告质证意见，质证意见同证据四、五是一致的。他们应提前让我们进行确认损失。
原告证据七、2013年6月新疆电力设计院工程承包公司上报给新疆和合矿业有限责任公司的《和合110kV输变电工程结算书》、2013年6月25日新疆电力设计院工程承包公司上报给新疆和合矿业有限责任公司的“和合110kV输变电工程线路和变电站地震抢修费用”《工程预（结）算书》、2013年7月8日由新疆和合矿业有限责任公司财务部长梁海龙签收的《新疆电力设计院和合输变电工程结算书签收单》。证实：1.我公司已于2013年6月向新疆和合矿业有限责任公司申报了工程结算材料，结算金额为4303.7151万元，由该公司财务部长梁海龙签收。截至目前收回款项为3869.28万元，仍有434.4351万元工程款尚未收回。2.2012年6月在工程所在地发生了地震，我公司进行了地震抢险修复工作，费用约计48.2163万元。此费用经我方技经部门出具概预算书已提交新疆和合矿业有限责任公司，但截至目前发包方仍未向我公司支付该笔费用。3.新疆和合矿业有限责任公司应于2013年7月8日起28天内支付竣工结算价款，从第29天起即2013年8月5日起开始支付逾期付款利息，共计33.38万元。
被告质证意见，不认可。理由同证据四、五、六的质证意见一致。应该在14日内提供抢救费用及预算书，由被告对预算书审核后才能够进行抢修，在这种情况下被告才承担费用。2013年7月8日由新疆和合矿业有限责任公司财务部长梁海龙签收的《新疆电力设计院和合输变电工程结算书签收单》，因为发生地震是2012年，有关的地震抢修费用应先确认损失及修复的必要性，是合同有约定的。时隔一�多，让被告进行确认是没有依据的。
原告证据八、2014年9月18日新疆电力设计院工程承包公司致新疆和合矿业有限责任公司《付款催告函》。证实：我公司已向新疆和合矿业有限责任公司进行了书面追索，承包方仍未在《付款催告函》规定的时限内支付。
被告质证意见，对所要证明的事实是认可的。我们认为工程未全部竣工验收，未达到付款的条件。
原告利息计算清单，被告对年利率的标准没有异议。不应当支付的款项是没有达到支付款的条件。
被告提供证据、原告质证意见：
被告证据一、原、被告2010年8月所签订的和合110KV输变电工程EPC总承包合同和工程质量保修书。证明：专用条款第六条第15款和工程质量保修书均约定工程总造价10%为保修金，同时约定保修期为工程竣工验收合格后12个月内，保修金在保修期满后支付。
原告质证意见，对合同条款载明的�实性没有异议。
被告证据二、2012年4月25日巴州电力有限责任公司《客户受电工程检查单》。证明：2012年4月25日电力部门检查是否符合供电条件时，工程存在诸多不合格部分。
原告质证意见，我们不认可。对真实性、关联性、有效性均不认可。
被告证据三、工程自检消缺记录两份。证实：被告根据电力部门的整改意见，对项目存在的问题进行了完善、消缺、整改。
原告质证意见，对真实性、关联性、有效性均不认可。
根据原告、被告提供证据，本院查明以下事实：2010年8月，原告新疆电力设计院工程承包公司与被告新疆和合矿业有限责任公司签订一份《和合110KV输变电工程EPC总承包合同》。合同约定：工程承包范围：工程的勘察设计、设备材料采购、工程施工、工程施工验收等。合同价款：4300万元。“通用条款”第33.3条：发包人收到竣工结算资料后28天内无�当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。第39.3条第（5）项：因不可抗力事件导致的工程所需清理、修复费用，由发包人承担。“专用条款”第13条：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同固定价款总额的比例：合同生效后10日内，支付合同价款30%的工程预付款。第15条：支付的方式和时间：工程开工后二个月内，发包方支付价款30%的工程进度款，工程验收合格后，发包人支付价款30%的工程进度款，剩余10%质保金待质保期满后支付。2010年8月合同附件《工程质量保修书》约定：保修期为工程竣工验收合格后十二个月。
合同签订后，原告组织人员开始施工。该工程于2012年5月10日经验收单位巴州电力工程质量监督站验收合格并投入运行。截至到2012年10月16日，被告新疆和合矿业有限责任公司给原告共支付工程款项3869.28万元，尚欠4307200元工程保修金未付。
因2012年6月30日工程所在地发生了地震，后原告新疆电力设计院工程承包公司与四川省岳池电力建设总公司签订的《和合110KV输变电工程施工合同补充合同》，对地震损坏的部分进行了抢险修复工作。原告支付抢修费317553.54元。2012年8月15日原告向被告发传真一份《关于维修施工完工事宜函》，维修完工，请被告验收认可。被告收到。此后，原告要求被告付款，被告以工程未全部竣工验收，未达到付款条件为由未付款。原告诉至法院。
本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。2010年8月，原告新疆电力设计院工程承包公司与被告新疆和合矿业有限责任公司签订《和合110KV输变电工程EPC总承包合同》，系双方当事人真实意思表示并不违反法律规定，该�同有效。根据合同约定，“保修期为工程竣工验收合格后十二个月”。该工程于2012年5月10日经验收单位巴州电力工程质量监督站验收合格并投入运行。被告应于2013年5月10日后应向原告支付剩余10%的工程款即保修金。现原告要求被告支付4307200元保修金，证据充分，本院予以支持。被告辩称工程未全部竣工验收，未达到付款条件的理由不能成立。关于原告对地震损坏部分由第三方进行抢险修复，原告支付抢修费317553.54元有相应证据证实，依据双方合同约定，原告要求被告支付，本院予以支持。对原告主张抢修费用482162.5元证据不足，本院不予支持。根据双方合同“通用条款”第33.3条约定，原告要求被告支付银行贷款利息，被告应按4307200元计算利息为300211.83元{（4307200元×6.15%）＋（4307200元×（6.15%÷360天）×48天}。因双方对抢修费数额存在分歧又未约定支付利息，原告要求计算利息本院不予支持。诉讼中，被告称该主体项目完工后，工程中存在不合格项目，申请对不合格的项目进行返工费用鉴定，因被告不能提供该工程存在质量不合格的相应证据，故对其请求，本院不予支持。故根据《中华人民共和国合同法》第六条、第一百零七条、第一百零九条的规定，判决如下：
一、被告新疆和合矿业有限责任公司于本判决生效后十日内一次性支付原告新疆电力设计院工程承包公司工程保修金4307200元，抢修费用317553.54元，合计4624753.54元。
二、被告新疆和合矿业有限责任公司于本判决生效后十日内一次性支付原告新疆电力设计院工程承包公司逾期付款利息300211.83元。
三、驳回原告新疆电力设计院工程承包公司其他诉讼请求。
本案诉讼费47662.14元，原告新疆电力设计院工程承包公司负担7662.14元，被告新疆和合矿业有限责任公司负担40000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本及交纳上诉费，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院。
审判长 赵 爱 国
审判员 阿 勒 腾
审判员 东格日甫
二〇一四年十二月十六日
书记员 杜 肇 振