广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）桂0203民初905号
原告南宁市古鼎家具厂，住所地：广西南宁市石埠中学旁边。
投资人陈继红，该厂厂长。
委托代理人黄刚，北京市盈科（南宁）律师事务所律师。
委托代理人韦正文，北京市盈科（南宁）律师事务所实习律师。
被告广西星乔资产管理有限公司，住所地：广西柳州市东环大道228号之一友谊大厦24-4号。
法定代表人凌淑华，该公司副总经理。
委托代理人冯琳，该公司办公室主任。
委托代理人李孝文，该公司工程部经理。
原告南宁市古鼎家具厂（以下简称古鼎家具厂）与被告广西星乔资产管理有限公司（以下简称星乔公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年3月14日立案受理后，依法由审判员韦欣独任审判，于2016年5月18日公开开庭进行了审理。原告古鼎家具厂的委托代理人黄刚，被告星乔公司的委托代理人冯琳、李孝文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告古鼎家具厂诉称，2015年1月27日，原、被告签订家具销售合同，约定被告向原告购买家具一批，包干总价146万元。合同签订后，原告按合同约定制作了合格的家具等待被告通知送货，由于被告场地基础装修未完成，家具按期运到交货地点交付将无处安排存放，加工好的家具只能一直积压在原告仓库无法交付，等待被告通知。直至2015年8月11日，原告才能将家具全部送至指定地点交付。致使原告加工好的家具积压仓库。被告收到家具后仅付款976000元，扣除质保金3%为43800元，尚欠原告货款440200元、维修费2000元。原告多次催促，被告均未付款。为保护合法权益，原告诉至法院，请求判令：1、被告支付货款440200元：2、被告支付违约金52984元（第一笔从2015年4月8日起算到2015年8月13日，共128天，以584000元为基数，应付逾期货款违约金为584000元×6%×150%÷365天×128天＝18432元；第二笔从2015年4月23日起算到2016年3月1日，共312天，以438000元为基数，应付逾期货违约金为438000元×6%×150%÷365天×312天＝33696元；第三笔从2016年1月1日起算到2016年2月3日，共34天，以102200元为基数，应付逾期货违约金为102200元×6%×150%÷365天×34天＝856元）；3、被告支付家具仓储费198000元；4、被告支付维修费2000元；5、本案诉讼费由被告承担。被告星乔公司辩称，一、双方签订合同后，被告（甲方）依约在3日内即2015年1月29日向原告（乙方）转账支付合同总价5%即73000元，按合同约定乙方应开始采购原材料并通知甲方，但乙方并没有通知甲方，但甲方还是在2013年2月11日依据合同约定向乙方支付合同总价15%即219000元，依据合同约定乙方收到甲方支付的20%款，应于收款60个工作日将固装家具生产完毕并送到甲方酒店现场，即2015年4月11日将家具送到甲方酒店，但乙方固装家具是2015年9月23日才送到甲方酒店；二、根据双方签订的合同，乙方将固装家具送到甲方酒店现场，甲方七日内向乙方支付总货款的40%，乙方并向甲方提供家具税票，而乙方固装家具是2015年9月23日才送到，甲方却于2015年8月14日即已向乙方支付约定工程款40%即584000元。被告已提前向原告支付工程款，原告于2015年9月21日才提供发票，已延期37天；三、乙方活动家具于2015年10月21日才全部送到甲方酒店，严重拖延甲方工期，目前合同约定的华歌酒店还没有开始营业，还在装修当中；四、乙方向甲方提供写字台副柜与设计图纸不一，留下永久的瑕疵，提供的靠枕颜色不统一，影响酒店形象；五、综上所述，被告认可尚欠原告货款440200元，同意在本案中支付该款以及原告诉请的维修费2000元，但不同意支付仓储费和违约金，相反的，原告应向被告支付逾期交付家具违约金按每日2000元计算。
经审理查明，2015年1月27日，原、被告签订一份《酒店家具购销合同》，约定：被告（甲方）将柳州华歌国际大酒店所需的家具委托给原告（乙方）制作、运输、安装、维保；包干价总计146万元（含税）；质保期一年，在质保期内非甲方原因损坏的乙方负责免费维修；货款结算办法：1、合同签订后三日内甲方预付合同总金额的5%作为定金，乙方开始采购原料并通知甲方，甲方三日内向乙方支付总金额的15%，乙方开始生产制作家具；2、固装家具生产完成后乙方将家具送达甲方酒店现场，甲方七日内向乙方支付总货款的40%，乙方并向甲方提供家具税票；3、活动家具生产完成后乙方将家具送到甲方酒店现场，甲方七日内向乙方支付总货款的30%，乙方向甲方提供家具税票；4、乙方将甲方所订家具全部送完并安装完毕后，甲方须组织人员在五日内验收，逾期视为产品质量合格，验收完毕后，甲方从酒店正式营业之日起满三个月一周内向乙方支付总货款的7%，留合同总货款的3%作为质保金满一年后无息支付；交货规定：1、交货方式：乙方按甲方按要求送货到甲方指定地点；2、3、交货日期：自签订合同，家具预付款及约定的进度款到乙方账户后，固装家具2015年3月31日前安装完毕，活动家具2015年4月15日前安装完毕；乙方货物到甲方指定地点，甲方负责提供对方场地、水垫，不得无故拖延，现场安装由乙方完成；甲方按合同约定按时支付家具工程进度款；如甲方超过合同期5日内未通知乙方送货，乙方每天收取2000元仓储费；乙方需按合同约定时间交货，如超过5天不交货，甲方每天收取2000元违约金。等等，双方还就其他事项作了约定。合同签订后，被告付款明细如下：2015年1月29日支付73000元，2015年2月11日支付219000元，2015年8月14日支付584000元，2016年2月3日支付100000元。双方于2015年9月23日形成《家具验收单》，又于2015年10月21日就4项家具补货形成《家具补货及整改验收单》，并注明：经补齐以上货物，柳州华歌大酒店向古鼎家具厂订购的客房家具已经全部配齐并整改合格。因被告至今未付清货款，原告诉至本院，引起本案纠纷。另查明，原告于2015年5月5日向被告的本案委托代理人李孝文电子邮箱邮寄一份《告知函》，载明：星乔公司：贵公司于2015年1月27日与我厂签订购销合同，合同约定2015年4月15日前将合同内家具全部安装完毕。我厂已于2015年4月1日将全部家具生产完毕待送货安装，由于贵公司施工现场未具备送货条件，经我厂多次催促，贵公司仍未通知我厂送货。为全力配合贵公司能够尽快开业并履行合同，我厂多次催促后，已于2015年4月18日将固装家具送至贵公司施工现场并安排人员进行安装，但贵公司至今未按合同约定付款，也未提供剩余家具的准确送货时间，现已造成我厂库存严重积压，为此，特函告贵公司：1、请贵公司及时按合同约定付款；2、请贵公司提供准确的交货时间。
又，2015年9月18日，原、被告达成一份《维修费清单》，确认原告维修柳州华歌大酒床架的维修费为2000元。
本院认为，原、被告在协商一致，平等自愿的情况下达成《酒店家具购销合同》，双方应自觉履行合同义务。被告对于原告主张的货款440200元及维修费2000元无异议，同意在本案中支付，本院予以确认。
关于原告主张的仓储费。双方在合同中就原告履行送货义务的期限分别作出了两条约定，即：1、如甲方超过合同日期5日内未通知乙方送货，乙方每天收取2000元仓储费；2、乙方需按合同约定时间交货，如超过5天不交货，甲方每天收取2000元违约金。上述两条约定存在冲突，应视为双方对交货期限约定不明确，双方可另行协商达成补充协议，若未能达成补充协议的，则原告可随时履行。故对于原告以被告未通知送货而造成的仓储费损失，本院不予支持。而对于被告主张原告支付违约金的问题，因其并未在本案中提起反诉，本院不予处理，被告可另案解决。
关于原告主张的逾期付款违约金。一、原告于2015年5月5日向被告工作人员发出《告知函》，载明其已于2015年4月18日将固定家具安装完毕，依据合同约定，被告应在收固定家具后支付40%即584000元货款，而在2015年9月23日活动家具交付前即2015年8月14日时被告亦支付了该款，故可推定原告确已于2015年4月18日履行了交付固定家具的义务，被告应于收货后7日内即2015年4月25日前付款，但其迟延付款，应以584000元为本金，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮50%，自2015年4月26日计算至2015年8月14日；二、原告于2015年10月21日将活动家具安装完毕，被告应于7日内即2015年10月28日前支付30%即438000元货款，但其于2016年2月3日方支付100000元，应按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮50%，以438000元为基数自2015年10月29日计算至2016年2月3日，以及以338000元为基数自2016年2月4日计算至原告主张的截至日期即2016年3月1日。对于余款7%即102200元，双方约定酒店营业满三个月后一周内支付，因原告未能举证证实酒店开业时间，付款条件尚未成就，被告虽自愿在本案中一并支付该款，但原告主张被告就此款存在逾期付款并无事实及法律依据，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第六十二条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条之规定，判决如下：
一、被告广西星乔资产管理有限公司向原告南宁市古鼎家具厂支付货款人民币440200元并支付逾期付款违约金（逾期付款违约金按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮50%分段计算如下：第一段以人民币584000元为本金，自2015年4月26日计算至2015年8月14日；第二段以人民币438000元为本金自2015年10月29日计算至2016年2月3日；第三段以人民币338000元为本金自2016年2月4日计算至2016年3月1日）；
二、被告广西星乔资产管理有限公司向原告南宁市古鼎家具厂支付维修费人民币2000元；
三、驳回原告南宁市古鼎家具厂的其他诉讼请求。
案件受理费10732元，减半收取5366元，保全费2820元，合计人民币8186元（原告已向本院预交13552元），由原告南宁市古鼎家具厂负担2846元，由被告广西星乔资产管理有限公司负担5340元。
上述应付款项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起两年内，向本院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院。
审判员 韦 欣
二〇一六年六月十三日
书记员 黄泽剑
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：
（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。
（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。
（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。
（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。
买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。
买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。