济南市天桥区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）天商初字第682号
原告济南高科佳视数码科技有限公司，住所地济南市高新开发区。
法定代表人蒋济宏，总经理。
委托代理人皇甫传伟，山东海扬律师事务所律师。
委托代理人高妍，山东海扬律师事务所律师。
被告济南旺地置业有限公司，住所地济南市天桥区。
法定代表人黄运林，总经理。
委托代理人官凤霞，女，1977年5月28日出生，汉族，该公司员工，住济南市历下区。
原告济南高科佳视数码科技有限公司与被告济南旺地置业有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2015年8月3日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人皇甫传伟、高妍，被告的委托代理人官凤霞均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2015年1月13日，原被告签订合同一份，约定原告为被告的房地产项目进行三维动画和IPAD互动程序的设计制作，合同总价款为185000元。合同签订后，原告按照合同约定履行了设计制作义务，被告一直以其公司股权和人事变动为由，一再拖延合同标的的接收，且未支付任何合同价款。现原告诉至法院，请求依法判决：1、被告继续履行合同，并支付原告合同款项185000元及违约金（以185000元为基数，自2015年8月3日起至全部价款付清为止，按人民银行同期贷款利率计算）；2、若对继续履行合同的诉讼请求不予支持，则解除原告与被告之间签订的《三维高清动画设计制作IPAD互动程序合同书》，被告赔偿原告经济损失26万元、律师费损失8100元。
为证明自己的主张，原告举证有：
证据1、2015年1月13日原告与被告签订的《三维高清动画设计制作IPAD互动程序合同书》一份，证明：双方之间存在合同关系，约定被告委托原告对被告的房地产项目进行三维动画和ipad互动程序的制作事宜，合同总价款185000元。
证据2、银色光盘一张（内含被告提供给原告的项目素材，包括项目建筑规划图、建筑施工总平面图等）及光盘内素材打印图纸一宗，证明：被告按照合同约定提交给原告所需素材。
证据3、米黄色光盘一张，（内含原告依据被告提供的素材制作的样稿，包括设计方案脚本，小鲁庄项目三维动画和小鲁庄项目ipad互动程序APP），证明：原告按照合同约定履行了义务，但被告未按合同约定履行支付价款的义务。
被告辩称：原、被告并未于2015年1月13日签订合同，双方不存在合同关系。
被告未在举证期限内向本院提交证据。
经审理本院认定：2015年1月13日，原告与被告签订《三维高清动画设计制作IPAD互动程序合同书》，合同约定：“被告为甲方，原告为乙方；乙方根据甲方确认的脚本提供时间为300秒、规格为1920＊1080的三维动画及IPAD互动程序。第一阶段双方签订合同后，甲方根据乙方提交的《素材需求表》提供完整的项目制作所需的有关资料（资料内容及要求见附件）；第二阶段甲方提供以上项目资料后第5个工作日内，乙方将三维动画和ipad互动程序制作方案内容交于甲方，甲方收到后必须于两个工作日内提供书面的反馈意见，乙方根据甲方反馈之意见修改制作方案，甲方签字认可，乙方开始全面展开下一阶段工作；第三阶段：在甲方根据乙方提交的《素材需求表》提供完整的项目制作所需的有关资料并签字确认制作方案之后30日之内，乙方完成三维动画制作，45日完成ipad互动程序整体效果制作；并向甲方提供样稿（作品中间含“高科佳视样稿”字样），如因缺少资料造成的时间延误，乙方制作交付样稿时间依次顺延。第四阶段：甲方对样稿提出书面修改意见后，乙方完成修改，请甲方到乙方公司验收（在作品中间含“高科佳视样稿”字样）。或者乙方以样稿的形式（在作品中间含“高科佳视样稿”字样）提交给甲方。第五阶段：甲方拿到修改后的样稿，甲方需在五日内将公司统一的修改意见委托公司的代表人签字再次提交给乙方，乙方进行修改完成交付给甲方。若甲方五日内没有任何书面的修改意见提交给乙方，乙方将视为甲方对制作内容认可接受。甲方按条款约定打款后，乙方将带有高科佳视样稿的片子去字后交付给甲方。本合同总金额为人民币185000元；在乙方完成制作，甲方书面确认后的5个工作日内，甲方需支付乙方制作费合同总价款即185000元，乙方在确认该笔款项到账后，将带有标志的三维动画和ipad互动程序去标提交甲方并同时提交正式发票。甲方有责任及时对乙方每个工作阶段成果提出修改建议，如果甲方在规定的时间之后5个工作日内仍没有任何书面意见反馈，将被视为对效果的默认同意，乙方将按照原计划继续开展工作。双方违约责任：若甲方未按合同要求的时间支付制作费（包括各个阶段），甲方从应付制作费的次日起计算，每延误一天，以应付部分的制作费为基准，按人民银行利率偿付违约金。”
合同所涉及房地产项目为济南市天桥区小鲁庄项目（以下简称小鲁庄项目）。经当庭播放原告制作的APP，该APP中“区位展示”及“旺地品牌”中的项目地点与被告房地产项目地点一致。
关于合同签订的时间。原告主张涉案合同使用的2014年的标准合同，在2015初签订时因失误未改动年份。此后，未因时间问题重新签订合同。被告辩称双方签订时间为2014年1月13日，不能因为原告没有证据的解释而变更为2015年1月13日。庭审中，被告自认其取得小鲁庄项目的时间为2014年4月。
关于工作的完成阶段。原告主张第二阶段已经完成，并经双方口头确认，证据3显示的是第三阶段成果；原告未进行第四、五阶段的工作。被告辩称对原告陈述不认可，第二阶段的完成应由被告签字确认，而原告没有签字确认的证据。庭审中，双方均认可第二阶段“互动程序制作方案内容交予甲方”，该内容指的是相关的材料而不是完成的动画及程序。
关于合同是否履行或解除。原告主张，证据3完成后需要被告提供修改意见，被告未提供相关意见也未要求解除合同，要求继续履行合同。被告辩称双方签订合同后，因为被告的小鲁庄项目开发延迟，2015年1月被告找到原告协商并解除了涉案合同，被告明确表示不履行合同，原告未催促继续履行，故被告要求解除合同。
上述事实，有原告提交的证据及原、被告庭审陈述为证，足以认定。
本院认为，原告与被告之间的承揽合同关系，合法有效，应受法律保护。原告取得小鲁庄项目的时间为2014年4月，其取得项目后再订做项目展示材料更符合客观事实其取得项目后再定做项目展示材料更符合常理，故本院对原告主张涉案合同签订时间为2015年1月13日予以采信。被告辩称双方已解除合同，但未提交证据，且原告不予认可，本院对被告的抗辩不予采信。原告向本院提交的三维动画及APP均为被告项目内容，本院对原告主张已进展到合同约定的第三阶段予以采信。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，在履行期限届满前，当事人一方明确表示或以自己行为表明不履行主要债务的，当事人可以解除合同。原告与被告之间的承揽合同是双务合同，且履行中阶段性工作成果需得到被告认可，被告明确表示不履行合同，且要求解除合同，故合同无法继续履行。原告主张若对继续履行合同的诉讼请求不予支持，则解除原告与被告之间签订的《三维高清动画设计制作IPAD互动程序合同书》，本院依法予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。涉案合同解除后，第四、五阶段工作不再履行，原告将已完成的三维动画和互动程序APP交付被告，被告向原告支付相应的费用。本院结合合同性质、履行情况等综合考量，以合同总价款50%为准，即92500元。被告未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。原、被告双方未约定阶段付款时间，故原告主张违约金的计算起始日期应自主张权利之日起计算，即2015年8月3日。违约金的计算方法应为：以92500元为基数，自2015年8月3日起至本判决生效之日止，按人民银行同期贷款利率计算，本院依法予以确认。
依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百一十四条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告济南旺地置业有限公司向原告济南高科佳视数码科技有限公司支付制作费92500元，于本判决生效之日起10日内付清。
二、被告济南旺地置业有限公司赔偿原告济南高科佳视数码科技有限公司经济损失，以92500元为基数，自2015年8月3日起至本判决生效之日止，按人民银行同期贷款利率计算，于本判决生效之日起10日内付清。
三、驳回原告济南高科佳视数码科技有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5320元，财产保全费1470元，共计6790元，由原告负担4100元，被告负担2690元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审 判 长 孙庭武
人民陪审员 孙立兵
人民陪审员 滕秀芝
二〇一五年十二月十二日
书 记 员 孙安修