贵州省纳雍县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）黔0525民初313号
原告：周某某，男，某年某月某日出生，汉族，住贵州省某县雍熙御园北×栋×单元×层×号。
委托诉讼代理人（特别授权）：王丽，贵州钝初律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王热，贵州钝初律师事务所律师。
被告：贵州恒达房地产开发有限公司，住所地贵州省毕节市纳雍县雍熙镇环城路。
法定代表人：叶忠，该公司总经理。
原告周某某与被告贵州恒达房地产开发有限公司（以下至判决主文前简称“恒达公司”）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2017年1月23日立案后，依法适用简易程序，于同年3月16日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人王丽、被告法定代表人叶忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告周某某向本院提出诉讼请求：1、判令被告限期一个月内将办理纳雍县恒达·雍熙御园北×栋×单元×层×号房产权转移登记的有关文书交付给二原告，并协助原告办理房地产权属登记；2、判令被告向二原告支付迟延办理房地产权属登记期间（自2013年7月1日起算至涉案房屋转移登记到二原告名下为止）的违约金，暂计算至2016年12月30日为48003.96元；3、本案诉讼费由被告承担。庭审中，原告将第1项诉讼请求变更为：判令被告按照合同约定将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告，并协助原告办理房地产权属登记。事�和理由：2011年6月27日,原告与被告签订了《商品房买卖合同》。合同约定，原告购买被告开发建设的纳雍县恒达·雍熙御园北×栋×单元×层×号房，总价款为人民币375912元，被告承诺于2013年6月30日前取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告，被告若不能在约定期限内交付办理商品房转移登记的有关文书，被告应自约定日期起至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金。合同签订后，原告支付了全部购房款。2013年3月20日，被告将该商品房交付原告使用。被告至今未按《商品房买卖合同》的约定将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告。原告认为，被告应当严格按照合同的约定将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告，因被告原因，致使原告不能在约定期限内取得房�产权属证书，被告应当按照合同约定承担违约责任。特向贵院提起诉讼，望判如所请。
被告恒达公司辩称，我公司未能向原告交付办理商品房转移登记的有关文书主要由以下四个方面的因素造成：一、我公司于2007年通过招投标取得城南开发区×地块国有土地使用权，次年8月29日颁发国有土地使用权证，后因政府对原审批方案调整，土地使用面积减少，我公司已取得的国有土地使用权证被收回，直到2014年6月才重新颁发土地使用权证给我公司；二、因我公司在恒达·雍熙御园项目实施过程中按政府的要求提高了拆迁安置标准，并拆除公司红线外保留建筑，故经政府同意对原审核通过的容积率进行了调整，由于容积率的调整，相关经济指标政府职能部门需另行测算，该项工作政府职能部门至今仍未完成；三、2014年6月，政府对我公司项目内的市�道路进行改造，由于拆迁工作受阻，道路改造工作至今仍未完成；四、我公司按原建设工程消防设计审核意见实施后，因消防规范变更导致我公司不断对已实施的消防工程进行整改。这些因素，非我公司原因，按照合同约定，我公司不应承担违约责任，请求人民法院驳回原告诉讼请求。
本院经审理认定事实如下：2008年8月29日，恒达公司以出让方式取得纳雍县雍熙镇城南片区编号为×4、面积为51049.85㎡地块的建设用地使用权。2008年9月23日，恒达公司取得“恒达·雍熙御园”建设项目的建设用地规划许可证。2010年10月12日，恒达公司取得“恒达·雍熙御园北×栋”建设项目的建设工程规划许可证。2010年12月23日，恒达公司取得“恒达·雍熙御园北×栋”建设项目的建筑工程施工许可证。2011年5月20日，恒达公司取得“恒达·雍熙御园-
北园×栋”商品�屋预售许可证。
2011年6月27日，恒达公司为出卖人与周某某为买受人签订《商品房买卖合同》(合同编号:×7)，恒达公司将其开发建设的纳雍县恒达·雍熙御园北×栋×单元×层×号商品房售予原告。合同约定，该商品房的规划用途为住宅，建筑面积138.58㎡，套内建筑面积113.45㎡；按套计算，总价款为人民币375912元，买受人应于本合同签订之日向出卖人支付首期房款112912元，余款26.3万元以公积金贷款支付；出卖人应当在2013年3月20日前向买受人交付该商品房。该合同第二十二条约定，出卖人承诺于2013年6月30日前,取得该商品房所有权初始登记,并将办理商品房转移登记的有关文书交付给买受人，出卖人不能在前款约定期限内向买受人交付办理商品房转移登记的有关文书，双方同意按下列约定处理：约定日期起90日以后，出卖人仍不能向买受人交付办�商品房转移登记有关文书的，买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。2011年6月11日，周某某向恒达公司支付了首期房款112912元。2011年8月10日，周某某向恒达公司支付了购房尾款26.3万元。2013年3月20日，恒达公司按约定将纳雍县恒达·雍熙御园北×栋×单元×层×号商品房交付给周某某占有使用。
因“恒达·雍熙御园”建设项目未通过综合验收，致使恒达公司在2013年6月30日前不能取得该商品房所有权初始登记,不能按约定将办理商品房转移登记的有关文书交付周某某,导致周某某至今未能办理纳雍县恒达·雍熙御园北×栋×单元×层×号商品房产权证。
本院认为，被告恒达公司是依法登记的房地产开发企业，其与原告周某某签�的《商品房买卖合同》合法有效，双方均应按合同约定条款全面履行合同义务，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因被告开发建设的“恒达·雍熙御园”建设项目未通过综合验收，致使被告未能按约定期限将办理商品房转移登记的有关文书交付原告，导致原告至今还未办理纳雍县恒达·雍熙御园北×栋×单元×层×号商品房产权证，属被告责任，被告构成违约，被告应当向原告承担违约责任。
关于被告恒达公司不能按约定将办理商品房转移登记的有关文书交付原告的辩解理由是否成立问题的认定，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人与第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。”之规定，因被告恒达公司辩称主张于法无据，本院不予采纳。
关于被告违约后如何向原告承担违约责任问题的认定，双方签订的《商品房买卖合同》第二十二条的约定内容明确，且不违反法律、法规的强制性规定，应遵循合同约定，被告应当依照合同第二十二条约定向原告承担违约责任。
综上所述，原告诉讼请求符合合同约定和法律规定,本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十五条、第一百三十六条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下：
一、被告贵州恒达房地产开发有限公司向原告周某某交付办理纳雍县恒达·雍熙御园北×栋×单元×层×号商品房转移登记�有关文书，并协助原告办理商品房产权登记。
二、被告贵州恒达房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告周某某支付以购房款375912元为基数从2013年7月1日起至被告将办理纳雍县恒达·雍熙御园北×栋×单元×层×号商品房转移登记的有关文书交付原告止期间按日万分之一计算的违约金。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1002元，适用简易程序审理减半收取501元，由被告贵州恒达房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。
本判决发生法律效力后，如义务人不自动履行义务，权利人可在判决书确定的履行义务期限届满之日起二年内向本院申请强制执行。
审判员 张升平
二〇一七年三月十六日
本件与原本核对无异
书记员 田 鹏