广西壮族自治区贵港市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）桂08民终636号
上诉人(原审被告)：桂平天立置业投资发展有限公司，住所地桂平市中山南路桂金路口东侧。
法定代表人：程燕,该公司总经理。
委托诉讼代理人：韦文星，广东科德（佛山）律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)：吕丽，女，1978年10月2日出生，汉族，住桂平市。
被上诉人(原审原告)：辉进仓，男，1977年9月6日出生，汉族，住桂平市。
两上诉人的共同委托诉讼代理人:杨竞，广西桂力律师事务所律师。
上诉人桂平天立置业投资发展有限公司（以下简称天立公司)因与被上诉人吕丽、辉进仓商品房预售合同纠纷一案，不服桂平市人民法院（2016）桂0881民初4157号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年3月20日立案后，依法组成合议庭于2017年3月24日公开开庭对本案进行了审理。上诉人的诉讼代理人韦文星，两被上诉人的共同诉讼代理人杨竞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天立公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回被上诉人的诉讼请求。事实和理由：一、本案涉及政府行政机关主导和参与的限价房或经济适用房的开发和销售，是由政府定价和行政机关确定和限定的销售对象，属于政府的安居惠民工程，上诉人没有自主销售的权利，本案并不是平等民事主体之间的合同纠纷，不属于人民法院民事诉讼受理的范围，应由政府和行政部门处置和解决。二、桂平市人民政府浔政阅[2015]9号《研究桂平市铺岭廉租住房工程项目建设有关问题的纪要》证实小区道路拆迁工作是由政府相关部门负责的。而上诉人提供的《关于桂平市铺岭和长安保障性住房建设中存在有关问题的情况报告》及照片证实政府部门没有履行拆迁义务，造成道路未能修建，小区外的供电、供水、排水、排污等配套设施还未完善，导致已分到房的客户至今未能真正入住。因此，逾期交房是属于政府的原因造成的，上诉人不应当承担责任。综上，请求二审法院依法予以改判。
吕丽、辉进仓辩称，一审判决是正确的，上诉人上诉理由不成立，请求二审法院予以驳回。
吕丽、辉进仓向一审法院起诉请求：1、判令天立公司支付逾期交房违约金28650元及利息（利息从起诉之日起至清偿之日止按中国人民银行贷款利率计算）给吕丽、辉进仓；2、本案诉讼费由天立公司承担。
一审法院认定事实：2014年8月1日，吕丽、辉进仓与天立公司签订《桂平市经济适用住房买卖合同》，约定：天立公司将其在XX小区建设的XX号房卖给吕丽、辉进仓，房款总价为194566元，吕丽、辉进仓于2013年12月1日至2013年12月28日交付购房款60566元给天立公司，余款134000元向银行贷款付清。天立公司定于2014年11月30日交房给吕丽、辉进仓使用。该《桂平市经济适用住房买卖合同》第十条第二款约定：如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，天立公司可据实予以延期交房：1.遭遇不可抗力，且天立公司在发生不可抗力事由之日起30日内告知吕丽、辉进仓的……第十一条约定：天立公司逾期交房超过90天的，应按日向吕丽、辉进仓支付已交付房价款万分之二点五的违约金。吕丽、辉进仓于2014年12月9日与银行签订按揭贷款合同，其向银行按揭贷款的款项于2015年1月4日划入天立公司的账户，至此吕丽、辉进仓已全部交清购房款194566元给天立公司。天立公司于2016年4月30日向吕丽、辉进仓交付房屋。
一审法院认为，吕丽、辉进仓与天立公司签订的《桂平市经济适用住房买卖合同》合法有效，双方之间成立商品房预售合同关系。合同约定天立公司于2014年11月30日交房给吕丽、辉进仓使用,而天立公司于2016年4月30日才交付该房给吕丽、辉进仓，已逾期517天。本案吕丽、辉进仓选择按揭贷款方式付款，在按揭贷款未到账之前，天立公司有理由顺延交房，即从2014年12月1日至贷款到账之日2015年1月4日期间的34天应当予以扣除。因此，天立公司迟延交房的天数应为483天（517天－34天）。天立公司迟延交房，显属违约，应承担违约责任。按合同约定，天立公司应向吕丽、辉进仓支付的逾期交房违约金为23494元（194566元×0.00025元/天×483天）。天立公司提出因政府部门没有及时划拨经济适用房的建设用地造成工程延误，属政府责任，不应由其承担逾期交房的违约责任。但天立公司提供的政府部门的相关文件及现场照片等证据与合同约定的可延期交房（免责）的事由不相符，亦无法证实属不可抗力的原因，同时天立公司亦无法证实其已经依照合同约定将相关事由告知吕丽、辉进仓；即使天立公司因政府行为造成违约,也应当首先由天立公司向吕丽、辉进仓承担违约责任。天立公司与政府部门之间的法律关系，与本案不属同一法律关系,天立公司与第三人之间的纠纷,不属于合同约定的免责事由。因此,天立公司的上述抗辩意见，该院不予采纳。因双方在合同中只约定逾期交房应支付违约金，并未约定逾期交房违约金还应计算利息，故吕丽、辉进仓要求天立公司支付上述逾期交房违约金的利息，于法无据，该院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百二十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：一、被告桂平天立置业投资发展有限公司应于本判决发生法律效力后十日内支付逾期交房违约金23494元给原告吕丽、辉进仓；二、驳回原告吕丽、辉进仓的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费258元（立案时已按简易程序减半收取，原告吕丽、辉进仓已预交），由原告吕丽、辉进仓负担45元，被告桂平天立置业投资发展有限公司负担213元。
本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了质证。上诉人提交了《关于2011年桂平市经济适用住房建设项目业主变更的通知》，拟证实涉案项目均是由政府主导，本案不应当是民事诉讼的受理范围，上诉人也不应当承担逾期交房的责任。本院认为项目业主的变更不影响本案合同的性质，对该证据不予认定。本院对一审查明的事实予以确认。
本案二审的争议焦点是：一、本案是否是人民法院民事诉讼的受理范围；二、上诉人应否承担逾期交房的违约责任。
本院认为，一、经济适用房是政府为解决城乡中低收入家庭住房困难问题，采取以房价定地价、由政府组织监管、市场化运作模式，由开发商开发销售的一种限价格限套型（面积）的商品房。除购买对象、价格、面积等由政府确定外，付款方式、时间和交房时间等均由买卖双方协商确定，与普通商品房买卖并无本质区别，因此，上诉人天立公司与被上诉人吕丽、辉进仓签订的《桂平市经济适用住房买卖合同》仍属平等主体之间的商品房买卖合同，政府的行为并不影响《桂平市经济适用住房买卖合同》的法律关系的性质。上诉人称上述合同不是平等主体之间的合同关系，本案不属于人民法院民事诉讼的受理范围，与法律规定不符，不予采信。二、至于上诉人提出的其逾期交房是政府部门的原因所造成，其不应承担责任的主张，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”的规定，对上诉人的上述主张不予支持。上诉人与政府部门的法律关系，不属本案审理范围，可另行处理。
综上，一审判决认定事实清楚，定性准确，证据确凿充分，实体处理恰当，应予维持；上诉人的上诉理由不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费387元（上诉人已预交516元），由上诉人桂平天立置业投资发展有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 刘 丽
审 判 员 黄钰雄
代理审判员 陈燕霞
二〇一七年五月八日
书 记 员 梁明燕