文书内容广东省梅州市中级人民法院                  民事判决书      （2018）粤14民终240号上诉人（原审被告）：大埔县伟业房地产有限公司。法定代表人：梁卫平，该公司董事长。委托诉讼代理人：黄长云，广东粤梅律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄静芬，广东粤梅律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李静华。委托诉讼代理人：杨华，广东宝城律师事务所律师。委托诉讼代理人：唐宏昌，广东宝城律师事务所律师。上诉人大埔县伟业房地产有限公司（下称“伟业公司”）因与被上诉人李静华商品房预售合同纠纷一案，不服广东省大埔县人民法院（2017）粤1422民初255号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年1月25日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。伟业公司上诉请求：1、依法撤销大埔县人民法院（2017）粤1422民初255号民事判决，并驳回李静华的诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费用由李静华负担。事实与理由:一、案涉商品房买卖合同约定，商品房验收合格，并于买受人款清后交付使用。根据上述约定，合同并未约定案涉房屋取得《竣工验收备案表》为交付使用条件。一审判决认为案涉房屋取得《竣工验收备案表》为交付使用条件是双方约定及法定的交付条件，认定事实及适用法律均错误。在合同约定的房屋交付使用期限内，案涉房屋均达到双方约定的验收合格的交付使用条件，体现在主体结构、建筑装饰装修、地基与基础工程、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气共六项分项工程均已验收合格，商品房符合正常使用需求，上述验收合格即为双方约定的验收合格。伟业公司催告李静华前来收楼，因李静华自身原因未前来收楼，根据双方合同约定，应视为伟业公司如期交楼。二、一审判决对《中华人民共和国建筑法》第六十一条、《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条适用明显不当。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。根据上述司法解释，就商品房买卖合同而言，房屋的交付使用应尊重双方当事人的意思表示，并不存在法定的交付使用条件说法，即使法律有指引，也不是强制性规定。三、一审判决在案涉房屋交付使用后，伟业公司仍需承担逾期交付违约金明显错误。首先，假如伟业公司主张的约定交付使用的验收合格的条件未成就，伟业公司在2015年3月5日通知李静华前来收楼，李静华有权拒绝的话，那么，李静华接收案涉房屋，应视为双方对案涉房屋的交付使用条件已经达成一致，并且李静华已经取得房屋价款对价的房屋占有、使用、收益权利，在此情形下，伟业公司如仍需承担逾期交付的违约责任，有违民事活动的诚信原则和公平原则。其次，《广东省高级人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第三十二条规定，买受人知道商品房不具备约定或者法定交付条件同意接收商品房，又以商品房不具备交付条件为由主张逾期交房违约责任的，不予支持。据此，不应支持李静华主张的逾期交房的违约责任。第三，根据合同约定的逾期交付违约责任是指对房屋交付而言，与一审判决认定的验收合格不具有相关性。四、一审判决在诉讼时效上适用法律错误。逾期交房违约金债权为整体债权，其依附于交房请求权，该债权按逾期之日起每日一定比例计算，属于债权数额的计算方式，计算方式的约定与债权属于整体债权还是个别债权属不同性质的两个问题，涉案逾期交房违约金债权的诉讼时效起算点应自合同约定房屋交付期限届满之日起算，按整体债权的诉讼时效计算方式，均已超过诉讼时效。五、一审判决在逾期办证违约金方面适用法律错误。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，在商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，由于出卖人的原因，买受人自房屋交付使用之日起90日届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任；合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。一审判决对上述司法解释适用错误。理由如下：1、上述司法解释适用的前提是合同当事人在产权登记方面没有约定。本案中，合同当事人对产权登记方面有约定，该约定为在房屋交付使用后不确定的期限向产权登记部门提交资料，并不是约定取得权属证书。2、买受人需证明未取得房屋权属证书是由于出卖人的原因。本案中，伟业公司已将办证资料提交给了不动产登记部门，另外，取得权属证书需要李静华协助、缴费等协助方能完成，李静华缺乏证据证实是因伟业公司的原因造成未能取得权属证书。3、需有损失存在只是难以确定。本案中，李静华并未举证证明，未取得权属证书对其产生何种损失，在没有约定的情形下，无损失，谈何承担违约责任？李静华辩称，一、双方签订的《商品房买卖合同》已发生法律效力，双方均应全面履行。伟业公司未将具备法定交付条件的房屋交付给李静华使用，构成逾期交房，应承担违约责任。一审判决认定商品房具备交付条件必须取得《竣工验收备案表》事实清楚，适用法律正确。二、李静华在不知道房屋不具备交付条件的情况下收楼，伟业公司也应承担100%的逾期交房违约责任。因为，李静华不知道未取得竣工验收的房屋不具备交付条件的法律规定，且将具备法定交付条件的房屋交付给购房者是开发商的义务，伟业公司作为开发商，在房屋未具备交付条件的情况下即通知李静华收楼，有违诚信。一审判决以李静华交接房屋时存在怠于审查商品房是否符合交付条件，存在一定过错为由，判令李静华对逾期交房产生的违约金承担80%，伟业公司承担20%的责任不当，实际上损害了购房者的利益，违背民法的平等和诚信原则。三、根据《民法总则》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。涉案合同约定违约金按已支付房价款每日万分之二计算，违约金按日累加计算，应按每个个别债权分别计算诉讼时效期间，因此，李静华的诉讼请求并未超过诉讼时效。四、办理房屋产权证书是伟业公司的主要义务，在涉案合同对产权登记并无明确约定的情况下，伟业公司逾期办证应支付违约金。一审判决伟业公司支付逾期办证违约金，认定事实清楚，适用法律正确。综上所述，请求二审法院驳回伟业公司的诉讼请求，依法维持原判。李静华向一审法院起诉请求：1、伟业公司支付李静华延期交房违约金73152元；2、伟业公司支付李静华延期办证违约金5010元；3、案件受理费由伟业公司承担。一审法院认定事实：2013年10月10日，伟业公司取得位于大埔县**大道“翰林华府”第一期1、3、5、6、8、9、11、12、13、15、16幢商品房预售许可资格。2013年11月6日，伟业公司与李静华签订了《商品房买卖合同》（含附件一至四），约定李静华以549492元购买伟业公司开发的位于大埔县**大道“翰林华府”第一期**幢**房一套。该合同第六条付款方式及期限约定：“买受人按下列第3种方式付款：……首期付299492元（含定金100000元），余款250000元办理银行按揭付清。……”第八条交付期限约定：“出卖人应当在2014-12-31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。2、该商品房经综合验收合格。3、该商品房经分期综合验收合格。4、该商品房已验收合格，并于买受人款清后交付买受人使用。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起X日内告知买受人的；……”合同第九条出卖人逾期交房的违约责任约定：“除合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定期限将该商品房交付买受人使用，按第（1）种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之2的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过X日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起X天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的X%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之X（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金”。第十一条交接约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：视为出卖人如期交房”。第十五条关于产权登记的约定约定：“出卖人应当在商品房交付使用后X日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第X项处理：1、买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起X内将买受人已付房价款退关给买受人，并按已付房价款的X%赔偿买受人损失；2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的X%向买受人支付违约金。3、预收办理房地产权证费用，建筑面积100平米以下（含100平米）预收1.5万；建设100-200平米之间预收2.5万；200-300平米之间预收3.5万；300平米以上（含300平米）预收6万。办证费用按国家相关规定各自承担，多退少补或自行办理。”2013年11月6日，伟业公司与李静华签订《商品房买卖合同补充协议》，约定：“1、乙方所认购为翰林华府**栋**号单位，该房屋建筑面积应约为110.04㎡；套内建筑面积应约为92㎡；总房款应为伍拾零万壹仟零佰肆拾伍元整（￥501045元）。2、甲乙双方确认本补充协议之数据为最终之合约数据，本补充协议与合同正本内容如有冲突，则以本补充协议为准。……”。涉案房屋于2013年9月4日取得地基与基础工程、2014年5月9日取得主体结构、2014年2月2日取得建筑给排水、2014年12月19日取得建筑电气、2014年7月4日取得建筑装饰装修、2014年9月23日取得屋面分部工程验收记录。2015年3月5日，伟业公司向李静华发出《入伙通知书》，通知李静华在2015年3月6日起到翰林华府物业管理中心办理入伙手续等。李静华认为：当时涉案房屋不具备交付使用条件，故该通知书对李静华无约束力，即便伟业公司在取得竣工验收合格证之前已交付房屋，也属于无效的交付。2015年11月2日，李静华收楼并在“翰林华府”物业管理中心登记了业主的相关信息、与物业中心签订了《消防安全责任书》、《物业管理服务协议》、《房屋装饰装修管理协议》。2016年11月2日，梅州市公安消防局出具了“关于万川翰林华府第一期建设工程消防验收合格的意见”的《工程消防验收意见书》；2016年12月29日大埔县住建局出具了埔规核字【2016】047号《大埔县住建局规划核实凭证》，显示建设单位为伟业公司、建设项目为万川翰林华府第一期项目符合规划许可；伟业公司提供了2016年12月30日万川翰林华府第一期第一标段的《建筑工程竣工验收报告》，该报告中工程验收结论及备注为：合格工程。同日，在大埔县住建局办理了竣工验收备案登记。2017年1月22日，大埔县不动产登记中心出具《大埔县不动产登记业务受理回执单》，载明“业务类型：国有建设用地上房屋所有权首次登记。……”2017年3月7日，李静华向一审法院提起本案诉讼。一审庭审中，李静华明确其诉讼请求中逾期交房违约金的计算方式：自2014年12月31日起至2016年12月30日止，以已付购房款501045元为基数，按每日万分之二计算；逾期办证违约金的计算方式为按已付购房款501045元为基数从2015年4月1日开始按人民银行逾期贷款的利率计至办理房产证止。2017年11月17日，伟业公司向一审法院提交《付款情况说明》一份，确认本案李静华的购房款均已于2014年12月31日前付清（含银行按揭贷款）。一审法院认为，本案是商品房预售合同纠纷，李静华与伟业公司签订的《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》是双方当事人真实意思表示，没有违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，当事人应按合同约定全面履行合同义务。本案争议焦点归纳如下：（一）伟业公司是否逾期交付涉案房屋而构成违约的问题。根据涉案合同第八条第四款，商品房验收合格是合同约定的交付条件之一。《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款规定“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条规定“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。”可见建筑工程验收合格是房屋交付使用的法定条件。涉案房屋于2016年12月30日通过工程竣工验收，取得《竣工验收备案表》，故涉案房屋于2016年12月30日才符合约定及法定的交付条件。根据本案查明事实，伟业公司没有按照合同的约定，在2014年12月31日前将经验收合格的商品房交付给李静华使用，已构成违约，应承担逾期交楼的违约责任。伟业公司抗辩称涉案合同约定的房屋交付期限届满前，涉案商品房已进行分项验收，符合合同约定的交付使用条件的意见，于法无据，不予采纳。李静华要求伟业公司支付逾期交房的违约金，合法有据，予以支持。（二）关于李静华的诉讼请求是否已过诉讼时效的问题。涉案合同第九条约定逾期交房违约金自合同第八条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按已交付房价款每日万分之二计算。上述条款约定的逾期交房违约金按日累加计算，应按每个个别债权分别计算诉讼时效期间。而本案李静华在2017年3月7日向法院提起诉讼，所以2015年3月7日之前的逾期交房违约金请求权已过诉讼时效，自2015年3月7日起的部分未超过诉讼时效。故伟业公司认为李静华要求支付逾期交房违约金的诉讼请求已过诉讼时效的抗辩意见，部分成立，部分予以采纳。（三）关于李静华请求支付逾期交房违约金的计算问题。李静华请求伟业公司支付延迟交房违约金(从2014年12月31日起至2016年12月30日止，以总房价501045元为基数，按每日万分之二计算)73152元。虽涉案《商品房买卖合同》第九条只约定逾期90日交房违约金的计算标准，对逾期超过90日交房的违约责任没有约定。根据合同第九条第1款第2项“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之X（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金”，李静华选择继续履行合同，对违约金的计算标准仍然比照逾期90日内按交付房价款每日万分之二标准计算，请求合理，应予支持。伟业公司虽然在2015年3月5日向李静华发出了入伙通知书，且李静华已于2015年11月2日领取了房屋钥匙，对房屋进行了交接，但由于涉案房屋当时尚未通过竣工验收，不符合约定及法定的交付条件，故伟业公司仍然构成违约，仍然应承担相应的违约责任，且该违约责任一直持续到涉案房屋通过竣工验收为止。另，因李静华交接房屋时存在怠于审查商品房是否符合交付条件的情况，对此李静华存在一定的过错，在李静华接收房屋至房屋通过竣工验收期间，对于逾期交房产生的违约金，李静华承担80%，伟业公司承担20%为宜。又因2015年3月7日之前逾期交房违约金的请求权已过诉讼时效，据此，伟业公司应支付李静华从2015年3月7日计至2015年11月1日的违约金501045元×0.2‰×240天=24050元，从2015年11月2日计至2016年12月30日的违约金为501045元×0.2‰×425天×20%=8518元，合计32568元，对李静华在该违约金数额范围内的诉讼请求部分予以支持，超过的部分不予支持。（四）关于伟业公司是否应向李静华支付逾期办证违约金的问题。虽涉案合同对产权登记并无明确约定，但办理预售商品房的房屋产权证是开发商的主要义务或协助义务。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款规定：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。”涉案房屋于2016年12月30日符合交付使用条件，自该日起计算90日即至2017年3月30日，伟业公司仍未办妥涉案房屋产权证，应向李静华承担违约责任。伟业公司抗辩称其已于2017年1月22日向不动产登记部门提交了涉案房屋的产权登记资料，已经履行了合同义务。《大埔县不动产登记受理回执》载明业务类型为国有建设用地上房屋所有权首次登记，即是指涉案房屋所在楼盘的初始登记，与房屋所有权转移登记至李静华名下并非同一概念，故伟业公司该抗辩意见并不能免除其应承担的违约责任。另根据上述十八条第二款的规定：“合同没有约定违约金或损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算”。伟业公司应自2017年3月31日起至房屋产权过户登记手续办妥之日止，向李静华支付以501045元为基数，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算的逾期办证违约金。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》五十一条、第六十四条第一款，《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款，《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，判决：一、伟业公司应在判决发生法律效力后十日内向李静华支付逾期交房违约金32568元；二、伟业公司应在判决发生法律效力后十日内向李静华支付逾期办证违约金（违约金自2017年3月31日起至房屋产权过户登记手续办妥之日止，以李静华已付购房款总额501045元为基数，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准按实计算）；三、驳回李静华的其他诉讼请求。如果伟业公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1754.05元，由李静华负担911.05元，伟业公司负担843元。二审中，当事人没有提交新证据。本院二审查明，2014年1月10日，伟业公司与李静华签订《商品房买卖合同补充协议》。一审查明的其他事实属实，本院予以确认。本院认为，本案属商品房预售合同纠纷。根据诉辩双方意见，本案二审主要的争议焦点为：1、伟业公司是否存在逾期将符合合同约定交付使用条件的商品房交付李静华的违约行为及一审判决适用法律是否错误；2、伟业公司将未进行竣工验收的商品房交付李静华后是否仍需承担逾期交房违约责任；3、伟业公司是否存在逾期办理不动产权证书的违约行为；4、逾期交房的违约金有无超过诉讼时效。关于伟业公司是否存在逾期将符合合同约定交付使用条件的商品房交付李静华的违约行为及一审判决适用法律是否错误的问题。伟业公司认为，在合同约定的房屋交付使用期限内，案涉房屋已通过主体结构、建筑装饰装修、地基与基础工程、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气等六项工程的合格验收，商品房符合正常使用需求，上述验收合格即为双方约定的验收合格，伟业公司催告李静华前来收楼，因李静华自身原因未收楼，根据双方约定，应视为伟业公司如期交楼。依照双方签订的《商品房买卖合同》第八条规定：出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将已验收合格，并于买受人款清后交付买受人使用。合同签订后，李静华依约付清了全部购房款。涉案房屋虽然此前已分别通过了主体结构、建筑装饰装修、地基与基础工程、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气等六项工程的合格验收，但直至2016年12月30日，伟业公司才取得“万川翰林华府第一期第一标段”合格工程的《建筑工程竣工验收报告》。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款及《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条规定，房地产开发项目或建筑工程需竣工验收合格后，方可交付使用。因此，依照合同约定和法律规定，双方在合同中约定的验收合格指的是工程竣工验收合格，而非在施工过程中对隐蔽工程等分项工程项目的先行验收记录，伟业公司只有取得房地产开发项目竣工验收合格报告后，方可视为达到双方合同约定的交付使用条件。由于诉争建筑工程于2016年12月30日才通过竣工验收，因此，伟业公司上诉认为其在实际交房前达到合同约定的“已验收合格”的交付使用条件，缺乏依据，不予采信。《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律是调整建筑工程和城市房地产开发项目的专门法律规范，其中，对建筑工程、城市房地产开发项目应达到何种条件方可交付使用的规定是强制性规定，无论是投资人、政府职能部门还是买受人均需执行；况且，双方在合同中亦约定了验收应依照国家和地方人民政府的有关规定执行。故伟业公司主张一审判决适用法律错误或适用法律不当，依据不足，不予采信。关于伟业公司将未进行竣工验收的商品房交付李静华后是否仍需承担逾期交房违约责任的问题。双方合同约定的商品房交付使用时间为2014年12月31日前，而伟业公司于2015年3月5日向李静华发出了入伙通知书，李静华于2015年11月2日与伟业公司办理了商品房交接手续。由于此前涉诉房地产开发项目已进行了除消防外的其余分项工程的验收，且于2016年12月30日通过了竣工验收，说明涉诉商品房的质量符合合同约定和法律规定；双方在涉诉房地产开发项目未进行竣工验收的情况下办理交接手续并装修入住的行为，应视为双方事实上通过自己的行为改变了合同约定的交付使用条件；同时，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条“对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用”的规定，实际交房时间应认定为2015年11月2日。由于合同约定的交房时间为2014年12月31日，故伟业公司已构成违约，李静华起诉主张伟业公司应依约承担违约责任有理；但伟业公司逾期交房的违约期间应从2014年12月31日起至2015年11月1日止。一审判决将伟业公司逾期交房的违约期间计算至工程竣工验收的2016年12月30日不当，应予纠正。伟业公司上诉主张双方实际办理商品房交接手续之后不应再承担逾期交房违约责任有理，予以采信。关于伟业公司是否存在逾期办理不动产权证书的违约行为的问题。根据双方当事人签订的《商品房买卖合同》第十五条“关于产权登记的约定”，对出卖人应当在商品房交付使用后将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案的期限以及若因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的责任承担等内容选项上均打“×”；而该合同扉页“商品房买卖合同说明”第5条：对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要约定的内容，双方应当协商确定。【】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。办理产权登记是作为出卖人的伟业公司应承担的合同主要义务之一，不可能存在未实际发生的情况，只能说明买卖双方对上述内容不作约定。而根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。本案涉诉商品房为预售，在签订商品房买卖合同时尚未建成房屋，故适用“自房屋交付使用之日起90日”的办证期限。但是，由于本案当事人已于工程竣工验收之前已办理房屋交接手续，而工程竣工验收合格报告是办理权属登记的必备资料，尚未进行竣工验收的房地产开发项目是不可能办理不动产权属登记的；故依据本案实际，结合上述司法解释规定，一审判决以涉案商品房通过竣工验收的2016年12月30日起计算90日，即至2017年3月30日为办证期限并无不妥。伟业公司主张双方对办证期限有明确约定，是约定在房屋交付使用后不确定的期限内向产权登记部门提交资料的上诉，缺乏依据，不予采信。伟业公司虽已于2017年1月22日向当地不动产登记部门提交了涉案房屋的产权登记资料，但该登记类型虽为初始登记，作为出卖人的伟业公司仍需履行产权转移登记申请和缴纳营业税等义务，李静华作为业主应缴纳契税。由于伟业公司至今尚未向不动产登记部门提交不动产权转移登记申请，导致李静华无法取得不动产权证书，已构成违约。一审判决伟业公司应承担从2017年3月31日起至房屋产权过户登记手续办妥之日止的违约责任并无不妥。关于逾期交房的违约金有无超过诉讼时效的问题。伟业公司上诉主张逾期交房违约金债权的诉讼时效应从合同约定房屋交付使用期限届满之日起计算，按整体债权的计算方式，已超过诉讼时效。根据双方签订的合同约定，逾期交房违约金是从合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。上述约定的逾期交房违约金按日累加计算，应按每个个别债权分别计算诉讼时效期间。双方约定的交房期限为2014年12月30日，而实际交付时间为2015年11月2日，故伟业公司逾期交房的违约金应从2014年12月31日起计算至2015年11月1日止。李静华向一审法院提起诉讼要求伟业公司承担违约责任的时间为2017年3月7日，故2015年3月7日之前产生的逾期交房违约金债权已超过两年的诉讼时效。因此，伟业公司应向李静华支付从2015年3月7日起至2015年11月1日止的违约金24050元（501045元×0.2‰×240天）。一审判决伟业公司仍应向李静华支付已实际办理房屋交付手续之日至涉案房地产开发项目通过竣工验收的2016年12月30日期间的违约金8518元（501045元×0.2‰×425天×20%）不当，应予纠正。综上所述，上诉人伟业公司上诉请求部分有理，有理部分予以支持，其余请求不予支持；一审判决认定事实部分不清，实体处理欠妥，予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：一、维持广东省大埔县人民法院（2017）粤1422民初255号民事判决第二项；二、撤销广东省大埔县人民法院（2017）粤1422民初255号民事判决第一、三项及诉讼费负担部分；三、上诉人大埔县伟业房地产有限公司应在本判决发生法律效力之日起10日内向被上诉人李静华支付逾期交房违约金24050元；四、驳回被上诉人李静华的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费1754.05元、二审案件受理费1754元，合计3508.05元，由上诉人大埔县伟业房地产有限公司负担1080元，被上诉人李静华负担2428.05元。本判决为终审判决。审判长  叶自辉审判员  幸庆迈审判员  黄伟玲二〇一八年三月三十日书记员  侯敏婷