云南省禄丰县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）云2331民初1522号
原告（反诉被告）：北京高能时代环境技术股份有限公司。
住所：北京市海淀区复兴路**号。
统一社会信用代码：911100001022884121。
法定代表人：陈望明，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：高心宇，男，汉族，1984年12月12日生，系该公司法务。代理权限：特别授权
被告（反诉原告）：云南冶金新立钛业有限公司。
住所：云南省昆明市西山区春雨路***号。
统一社会信用代码：91530000713410966K。
法定代表人：刘建良，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：段云鹏，系北京德恒（昆明）律师事务所律师。代理权限：特别授权
原告北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“北京高能公司”）与被告云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“云南新立公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年7月4日立案受理后，依法适用普通程序进行审理，在答辩期内被告云南新立公司提起反诉，经审查，符合反诉的法定条件，本院依法予以受理，于2017年10月12日公开开庭进行合并审理。原告（反诉被告）北京高能公司的委托诉讼代理人高心宇，被告（反诉原告）云南新立公司的委托诉讼代理人段云鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告北京高能公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付工程欠款人民币3,730,758.32元；2、判令被告承担逾期支付工程欠款的违约金，按照同期中国人民银行贷款利息计算至实际支付日，暂定为30万元；2、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：原告与被告方的分公司云南新立有色金属有限公司禄丰钛业分公司（以下简称分公司）于2010年2月1日签订了“云南新立有色金属有限公司禄丰钛业分公司60kt/a氯化法钛白粉项目综合废渣填埋场防渗工程施工合同”，原告按照上述合同约定，完成了所有相关施工内容，上述项目经审核，最终审定金额为人民币29,160,758.32元。2015年11月25日被告方工商登记名称发生变更，由云南新立有色金属有限公司变更为现名称。分公司名称于2015年11月25日变更为云南冶金新立钛业有限公司禄丰分公司，并于2017年进行工商登记注销。截止目前分公司仍欠原告工程款人民币3,730,758.32元以及逾期违约金。根据相关法律法规规定，由于分支机构不具有独立法人资格，其民事责任应由总公司来承担，况且签订合同的分公司目前已经注销，因此被告方作为本案分公司的总公司理应有义务来承担支付所拖欠的工程款及其它责任，且金额较大，拖欠时间较长，拖欠行为己严重侵害了原告合法权益，故诉至贵院，请求贵院依法公正裁决，以维护原告合法权益。
被告云南新立公司辩称：根据施工合同中第26.1款的约定，被告已经支付原告工程款至87%，但原告至今未完成工程资料归档工作并将该归档工程资料移交给被告，所以原告的诉请不能得到支持。
反诉原告云南新立公司向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告完成《60kt/a氯化法钛白粉项目综合废渣填埋场防渗工程》的工程资料归档工作并将该归档工程资料移交给反诉原告；2、本案本诉、反诉诉讼费均由反诉被告承担。事实与理由：反诉被告与反诉原告分公司（曾用名“云南新立有色金属有限公司禄丰钛业分公司”）于2010年2月1日签订《60kt/a氯化法钛白粉项目综合废渣填埋场防渗工程施工合同》（以下简称“施工合同”），施工合同约定由反诉被告完成钛白粉、海绵钛堆渣区、积液池、回喷加压泵站、回喷管网、总图工程等所有工程的施工。根据施工合同专用条款第26.1款“承包人工程进度款累计付至85%时停止拨付，待工程竣工验收合格并达到承诺标准后，承包人按相关规定完成工程竣工资料归档工作，并在30日内提交工程竣工结算书（含结算资料）给发包人报审计单位审核，在工程竣工结算审定后的60日内支付至工程审定结算价款95%，剩余的5%作为工程质量保修金。”反诉被告完成工程资料归档工作和向反诉原告提交立卷归档的工程资料是法定及约定的义务，反诉原告已支付工程进度款至87%多，但反诉被告仍未向反诉原告提交立卷归档的工程资料，因反诉被告自身行为导致付款条件未成就，反诉被告不遵守合同约定和建设工程相关法律对工程资料归档的规定，起诉要求支付工程款的诉请不能成立。
反诉被告北京高能公司口头答辩称：2012年12月、1月12日云南监理公司、安建工程监理公司约定由建工水电水利公司来做工程的归档工作，原告已将归档的资料交给了水电水利公司，所以我们认为我方不具有归档的义务。
当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.原告（反诉被告）北京高能公司提交《60kt/a氯化法钛白粉项目综合废渣填埋场防渗工程施工合同》，欲证实：双方存在施工合同关系。经质证，被告（反诉原告）云南新立公司对真实性、合法性无异议，认可双方确实存在合同关系，但是根据合同26.1款的约定被告支付工程款至87%时可以暂停支付，原告应该按照合同约定完成工程竣工资料的归档工作。本院认为，该合同有云南新立有色金属有限公司禄丰钛业分公司的委托代理人签名和公司印章，有原告（反诉被告）北京高能公司的委托代理人的签名、法定代表人的印章及公司印章，能证实双方就合同项下工程约定了双方的权利义务的事实，本院对该证据予以采信。2.原告（反诉被告）北京高能公司提交基本建设工程预（结）算审核定案表及综合废渣填埋场防渗工程结算审核明细表，欲证实：双方已对工程的金额进行了结算。经质证，被告（反诉原告）云南新立公司不予认可，认为该证据不是原件，具体金额以我方提供的为准。本院认为，该组证据虽然系复印件，但能与被告（反诉原告）云南新立公司提交的建筑安装工程预（结）算书、基本建设工程预（结）算审核定案表内容相互印证，能证实涉案工程送审金额和审定金额，本院对该证据予以采信。3.原告（反诉被告）北京高能公司提交的云南新立公司海绵钛（钛白粉）建设项目（工程）文件材料审核签证单，欲证实：原告不负有资料归档交接的义务。经质证，被告（反诉原告）云南新立公司对签证单的真实性、合法性认可，关联性不认可，认为原告没有按照合同约定进行竣工资料归档。本院认为，工程签证书有施工单位、监理部门、工程管理部门、使用部门、技术处、设备处的相关负责人员的签名并加盖了公章，能证实工程文件材料经过相关部门的审核并签证，但不能证实原告已完成工程竣工资料归档工作，故对该证据的真实性本院予以采信，对其证明力本院将结合本案的其他材料综合评判。4.被告（反诉原告）云南新立公司提交建筑工程预（结）算书、付款凭证，欲证实：该工程审定的金额为29160758.32元，截止到2016年2月，被告共支付了进度款的87%；原告按照合同约定将竣工资料归档并提交给我方，但至今我方未收到任何资料，所以不具备支付条件。经质证，原告（反诉被告）北京高能公司认可该组证据的真实性、合法性，但不认可关联性，提出双方的结算金额是一致的，但不能证明原告还负有资料归档工作的义务，认为原告已将归档工作委托给了水电水利公司。本院认为，该组证据能相互印证证实涉案工程送审金额、审定金额和被告（反诉原告）云南新立公司已支付款项的事实，对该部分事实本院予以采信。
根据原、被告陈述及本院审查确认的证据，本院认定本案的法律事实如下：
2010年2月1日，原告北京高能公司与被告云南新立公司的分公司云南新立有色金属有限公司禄丰钛业分公司签订了《60kt/a氯化法钛白粉项目综合废渣填埋场防渗工程施工合同》（以下简称“施工合同”），约定由原告北京高能公司承建60kt/a氯化法钛白粉项目综合废渣填埋场防渗工程，工程内容包括:钛白粉、海绵钛堆渣区、积液池、回喷加压泵站、回喷管网、总图工程等；工期自2010年9月1日至2010年12月10日共100天；合同总价暂估为9418000元；合同价款采用可调价合同；工程款（进度款）支付的方式和时间为按工程进度以银行转账方式拨款。承包人按每月实际完成工程量填报工程进度报表，经监理单位及发包人审核确认后，按实际进度款的80%支付；承包人工程进度款累计付至85%时停止拨付，待工程竣工验收合格并达到承诺标准后，承包人按相关规定完成工程竣工资料归档工作，并在30日内提交工程竣工结算书（含结算资料）给发包人报审计单位审核，在工程竣工结算审定后的60日内支付至工程审定结算价款95%，剩余的5%作为工程质量保修金；本工程质量保修期为两年……合同还对双方的其他权利义务进行了约定。合同签订后，原告北京高能公司组织了施工，工程于2012年12月竣工，工程结算审定金额为29160758.32元。截止2016年2月，被告云南新立公司支付原告北京高能公司工程款25430000元,尚欠3730758.32元未付。据此，原告北京高能公司向本院提起诉讼，要求被告支付工程余款及违约金，被告云南新立公司以本诉原告北京高能公司没有完成工程竣工资料归档工作为由提起反诉，要求本诉原告北京高能公司完成工程资料归档工作并将归档工程资料移交给反诉原告。
另查明，2015年11月25日，云南新立有色金属有限公司名称变更为云南冶金新立钛业有限公司，其分公司云南新立有色金属有限公司禄丰钛业分公司的名称变更为云南冶金新立钛业有限公司禄丰分公司，云南冶金新立钛业有限公司禄丰分公司2017年办理注销登记。
本院认为，原告（反诉被告）北京高能公司与被告（反诉原告）云南新立公司的分公司云南新立有色金属有限公司禄丰钛业分公司签订的《60kt/a氯化法钛白粉项目综合废渣填埋场防渗工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，不损害他人利益，为有效合同，受法律保护，对双方当事人具有约束力，双方应按合同约定全面履行各自义务。2015年11月25日，云南新立有色金属有限公司变更为云南冶金新立钛业有限公司，其分公司云南新立有色金属有限公司禄丰钛业分公司的名称变更为云南冶金新立钛业有限公司禄丰分公司，该分公司于2017年注销。根据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款的规定，公司可以设立分公司，设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，故本案中的合同相对人云南冶金新立钛业有限公司禄丰分公司，不具有法人资格，且现已注销，其民事责任由被告（反诉原告）云南新立公司承担。在合同签订后，原告（反诉被告）北京高能公司组织了施工，工程于2012年12月竣工，被告（反诉原告）也按工程进度支付先期的工程款。按照双方的合同约定，剩余的工程款需待工程竣工验收合格后，由原告按约定完成竣工资料归档工作后，被告方可支付余款。在原告提起诉讼时，其未完成资料的归档工作。在庭审结束后，本院先后多次组织原、被告双方到庭对工程竣工资料进行梳理、合并，原告（反诉被告）北京高能公司已按被告（反诉原告）云南新立公司的要求对资料档案进行了整改汇编，并将档案交付双方指定的云南水利水电公司，完成全部竣工资料归档和移交工作，故对新立公司要求北京高能公司完成工程资料归档工作并将资料移交反诉原告的诉请主张已经得以实现，故对反诉原告云南新立公司提出的该项反诉请求本院不予支持。对于原告北京高能公司提出的要求被告支付剩余工程欠款的主张，因资料已按被告要求进行归档移交，且工程竣工已超两年的保修期，支付条件已经成就，因原、被告双方对未支付的工程欠款3730758.32元无异议，故对原告要求支持工程欠款3730758.32元的诉请本院予以支持。对北京高能公司提出的要求被告支付逾期支付工程款的违约金30万元的诉请，因北京高能公司系在本案审理过程中才完成资料归档工作，而根据双方的约定，资料归档工作是支付工程余款的先决条件，故对原告北京高能公司的该项诉请，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：
一、由被告云南冶金新立钛业有限公司于本判决生效后十五日内支付原告北京高能时代环境技术股份有限公司工程款3730758.32元。
二、驳回原告北京高能时代环境技术股份有限公司的其他诉讼请求。
三、驳回反诉原告云南冶金新立钛业有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费收取39046元，由本诉原告北京高能时代环境技术股份有限公司负担（已交）；反诉案件受理费收取100元，由被告云南冶金新立钛业有限公司负担（已交）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省楚雄彝族自治州中级人民法院。
双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限满后二年内向本院申请强制执行。
审判长 李玲红
审判员 王丽丽
审判员 普志红
二〇一八年五月二十五日
书记员 何成圆