浙江省宁波市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）浙02民终664号
上诉人（原审被告、反诉原告）：慈溪市新浦恺宏电器厂。住所地：慈溪市新浦镇余家路村杨家路**弄*号。
经营者：孙光炬，男，1969年4月24日出生，汉族，住慈溪市。
委托诉讼代理人：王国权，慈溪市求是法律服务所法律工作者。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：宁波钛淏电器有限公司。住所地：宁海县西店镇崔家村。
法定代表人：戴乾坤，该公司总经理。
委托诉讼代理人：胡小杰，浙江海浩（宁海）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：吴金蕾，浙江海浩（宁海）律师事务所律师。
上诉人慈溪市新浦恺宏电器厂（以下简称恺宏厂）因与被上诉人宁波钛淏电器有限公司（以下简称钛淏公司）承揽合同纠纷一案，不服浙江省宁海县人民法院（2015）甬宁商初字第2186号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年2月16日立案受理后，依法组成合议庭，经阅卷并询问当事人，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
恺宏厂的上诉请求：撤销一审判决，改判钛淏公司支付恺宏厂热水袋定作价款226744.31元；并驳回钛淏公司对恺宏厂的诉讼请求。事实和理由：1.恺宏厂不能如期交付50000个热水袋产品，是由于钛淏公司未按约提供50000个热水袋配件造成，钛淏公司违约在先。2.恺宏厂为钛淏公司购买了相关设备、材料及配件、模具配件价值27414元，并生产了50000套电热管发热体和防爆夹塑料件，到2015年9月9日，恺宏厂装配了热水袋26981只并交付，尚余23019只热水袋所需的发热体塑料件及防爆夹塑料件已全部加工成品，因钛淏公司材料、配件未提供齐全，恺宏厂只能将剩余配件加工成半成品。综上，钛淏公司应支付恺宏厂的款项如下：电热管发热体及防爆夹50000个，按加工费、管理费2.80元/个计算，合计140000元；塑料费2.083元/个，合计104150元；已交付的26981个热水袋的组装费2.26元/个，合计60977.06元；23019个热水袋半成品的组装费1.13元/个，合计26011.47元；代购设备、材料、模具材料费27414元，上述款项合计358492.53元，钛淏公司付款112700元，尚应给付245792.53元。扣除一审判决已支持的19048.22元，钛淏公司还应支付226744.31元。3.一审时恺宏厂已提交了热水袋产品的全部零配件，提出了若钛淏公司有异议，可向有关部门申请鉴定。但是一审法院既未准许恺宏厂的鉴定申请，也未驳回恺宏厂的鉴定申请，故本案的事实未予查清。
钛淏公司辩称，首先，坚持一审的答辩、质证、代理意见。其次，强调以下几点：1.采购合同第二条约定2015年8月27日前交付9300个，9月2日前交付10000个，9月6日前交付10000个，9月10日前交付10000个，9月15前交付10000个。恺宏厂应该按照协议约定交付热水袋，但是恺宏厂在8月27日仅交付8880个，第一期已经违约。而后持续违约，2015年9月10日交付的热水袋数量少于约定的29300个。并且在2015年9月9日恺宏厂的经营者孙光炬没有任何理由明确表示不可能按照协议约定交货。钛淏公司在协议签订的次日已经支付恺宏厂各种款项共计112700元，且截至2015年9月9日各种原材料均有大额剩余，根本不存在恺宏厂陈述的未提供足额原材料的情况。恺宏厂的严重违约行为已经符合《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，钛淏公司可以解除合同。2.涉诉协议约定的产品是热水袋而不是单一的塑料体、防爆夹，该协议约定的价款即为整个热水袋加工的整体费用。3.协议附件已经对所有的原材料和提供的相对方做了明确的约定，且经营者孙光炬本人签字确认。根据协议约定钛淏公司仅需提供保险丝、开关、温控、发热管四项原材料，其余原材料的费用已经包含在塑料费中，但是由于恺宏厂资金问题无法购买原材料。钛淏公司为了协议的履行不得已提供了本应由恺宏厂提供的原材料。钛淏公司已经按照协议约定履行。恺宏厂陈述的原材料及设备既未约定于协议中，更无证据证明用于钛淏公司产品的加工，甚至是否真实购买尚无法确定，亦从未与钛淏公司协商需要购买或者提供不足。并且恺宏厂是专门加工热水袋且经营多年的企业，其对热水袋加工的程序以及原材料熟悉明知，不可能存在遗漏原材料或者不懂而导致胡乱签协议的情况。4.钛淏公司提供的模具经恺宏厂签收，并且恺宏厂从未向钛淏公司明示模具提供不全的问题。且无证据证明恺宏厂租用模具，并且恺宏厂已经加工了部分热水袋，从交易习惯和常理上也说明了钛淏公司提供的模具是齐全的。5.对恺宏厂请求的各项费用均不予认可。第一，恺宏厂请求的各项费用中关于已交付的26981个热水袋的组装费60977.06元，代购设备、材料、模具材料费27414元，23019个热水袋半成品的组装费26011.47元，并未包含在合同中，也无任何证据证明确实发生；第二，恺宏厂主张的50000个电热管发热体及防爆夹的塑料费104150元，加工费、管理费140000元，钛淏公司已经根据协议约定支付了恺宏厂交付的相应货物的货款，其余货物恺宏厂并未按协议约定交付，且钛淏公司已经不需要剩余的货物；第三，点焊机的费用已经从钛淏公司处报销，且钛淏公司在一审中已经提供了相关票据。请求依法驳回上诉，维持原判。
钛淏公司向一审法院起诉请求：一、解除钛淏公司、恺宏厂于2015年8月23日签订的《采购合同》；二、恺宏厂立即返还钛淏公司提供的电热水袋模具8副，具体为滑盖模具、三芯插头连接模具、PVC主体模具、ABS防护模具、电热管连接孔模具、防水套圈模具、水塞模具、ABS中盖模具各1副；返还钛淏公司提供给恺宏厂的各种原材料一批，具体为开关4040只、保险丝58021只、温控9771只、铜管33355只、铜针39063只、指示灯14040只、内接线1521套、布9.3卷、PVC膜2卷、环氧胶水900元、电线（黑色）587只、电线（白色）1885只、电线壳9000只、发热管7421只、返还钛淏公司设备一批，具体为电焊机1台、不锈钢架3个、接头模1副；三、如恺宏厂无法返还上述模具、设备、原材料，则恺宏厂赔偿钛淏公司损失100000元；四、案件诉讼费由恺宏厂负担。诉讼过程中，钛淏公司变更返还模具诉请，要求恺宏厂返还热水袋模具7副，具体为发热体PP料上部15101模具、发热体PP料下部15102模具、发热体ABS圆形三芯15103模具、发热体ABS三芯滑盖15104模具、发热体阻燃ABS防护上15105模具、发热体阻燃ABS防护下15106模具、发热体PP料套圈15107模具。
恺宏厂向一审法院反诉请求：请求判令钛淏公司支付恺宏厂245792.53元。
一审法院认定事实：2015年7月6日，恺宏厂的经营者孙光炬向钛淏公司出具《委托证明》1份，载明委托孙光炬代为管理钛淏公司提供的电热水袋模具7副，具体为：滑盖、三芯插头连接头、PVC主体模具、ABS防护模具、电热管连接孔。以上模具所有权均属钛淏公司所有，被委托人孙光炬不得以任何形式或理由扣留、不得将模具转借他人使用，钛淏公司如需拿回模具，须提前三天通知。2015年7月8日，钛淏公司（甲方）与恺宏厂（乙方）签订了1份《委托加工协议》，该份协议约定，甲方委托乙方代加工电热水袋产品相关事宜，有效期限自2015年7月1日至2015年12月31日。结算方式为订单生产完毕，乙方通知甲方提货，双方订单生产入库检验合格品量进行核算，核算后结清剩余货款。运输方式为甲方负责发货至乙方仓库，运费由甲方支付。货物完成后，乙方发货至甲方工厂，运费由甲方支付。甲方提供产品的模具、配件以及各种生产所需原料，乙方提供生产所需的人员配备。甲方有权提取甲方模具，乙方不得以任何理由或形式扣留模具，甲方必须提前3天通知乙方，若有违约，违约方须承担对方所有损失。为了不再重复合同所有条款，今后甲方下单实行简易手续，只说明加工或乙方需交货的数量、价格、交货日期、质量标准、托运费等。该合同的所有条款都一律适用。2015年8月7日，孙光炬出具《说明明细》1份，载明钛淏公司提供给恺宏厂以下设备：包铜机1台、点焊机1台、不锈钢架3个、接头模1副。
2015年8月23日，恺宏厂作为供方，钛淏公司作为需方，双方签订了1份《采购合同》，该合同约定，恺宏厂为钛淏公司加工防爆电热管式热水袋50000个，其中电热管发热体及防爆夹加工费、管理费2.80元/个，50000个计140000元，发热体塑料及防爆夹塑料费2.083元/套，50000套计104150元，合同总金额合计244150元。提货时间到2015年9月18日前完成，中间可分批发往需方工厂。2015年8月27日前9300个，2015年9月2日前10000个，2015年9月6日前10000个，2015年9月10日前10000个，2015年9月15日前10000个。供方提供产品的防爆夹装配、发热体组装及压水袋等工序。需方提供一切生产所需的材料及配件。产品完成后送往需方工厂加水检验及打包。预付每批次塑料费作为定金，生产前再汇入孙光炬个人账户30000元作为前期购买零配件定金。在需方收到产品，验收合格后，凭供方提供的增值税发票安排余款。供方产品发热体不合格率不得超过千分之五……其余漏水率及包边不合格率不得超过千分之四。《采购合同》的附件1载明：1.防爆夹ABS料0.611元/套；2.防护套PVC料0.41元/套；3.发热管保护套ABS阻燃料0.361元/套；4.型号2.5×8螺丝4颗计0.0105元，型号3×18螺丝2颗计0.012元，型号3×14螺丝2颗计0.01元，型号2.5×6颗0.0035元；5.线帽0.022元；6.内导线0.25元/套；7.环氧胶水0.17元/个；8.铜管0.066元；9.铜针0.072元；10.指标灯、电阻0.045元/套；11.弹簧0.005元/个；12.焊锡丝等0.015元；13.704胶水0.02元，材料合计2.083元/套。《采购合同》的附件2载明：一、防爆夹、国标发热体整套产品保证质量的加工费、人工工资、打油泵装配、检测费等2.60元/个；二、管理费0.2元/套；三、由钛淏公司提供的材料如下：1.保险费；2.开关；3.温控；4.发热管，由孙光炬负责抽检，数量核对；四、上述一、二两项合计2.80元/套。
另认定，钛淏公司于2015年7月14日、7月15日分别支付恺宏厂15000元、7700元，于2015年8月9日、8月11日、8月24日分别支付恺宏厂10000元、10000元、30000元，并给付材料采购单位40000元，上述款项合计112700元。恺宏厂在2015年8月4日交付钛淏公司热水袋8880只，在2015年9月6日前交付16865只，合计25745只。2015年9月9日，钛淏公司方人员到恺宏厂要求恺宏厂在2015年9月15日前完成《采购合同》项下的热水袋的加工，恺宏厂明确表示无法在该日前完成。同日，钛淏公司、恺宏厂就钛淏公司放在恺宏厂的材料进行结算，双方确认的材料名单明细表如下：
材料名称进出结存开关30000只25745只4255只保险丝85000只25745只59255只温控60000只25745只34255只铜管100000只66000只34000只铜针120000只77235只42765只指示灯62000只47745只14255只内接线30800套25745只5055套布53卷23.50卷29.50套PVC膜26卷23卷3卷环氧胶水18桶6600元900元电线黑色39900条
白色15300条39213条
9100条次品687条
白色6200条电线白色15300条次品9100条6200条电线壳31000只22000只9000只发热管34400只25745只8655只螺丝10000套线帽10000套同日，钛淏公司从恺宏厂取走以下配件及材料：1.白色电源线半成品3450根；2.黑色电源线半成品100根；3.白色防爆夹成品109根；4.黑色防爆夹成品25根；5.内接线红色中剥线7800根；6.已冲好铜针内接线蓝色3200根；7.已冲好内接线红色3000根；8.温控23250个；9.小冲床1台；10.压好水袋1236个；11.布19桶。目前，恺宏厂未返还钛淏公司的原材料及双方无异议的部分原材料价格如下：开关571只、保险丝58019只（0.28元/只）、温控9769只（0.46元/只）、铜管30292只（0.022元/只）、铜针39057只（0.024元/只）、指示灯13019个（0.045元/只）、内接线1521套（0.25元/套）、布9.30卷（930元/卷）、PVC膜1.90卷（577.50元/卷）、环氧胶水689.88元、黑色电源线563根（0.92元/根）、白色电源线1885根（1.05元/根）、电线壳9000只、发热管7419只（1.05元/只）。
2016年9月14日，经现场勘验查明，钛淏公司提供的点焊机1台、接头模1副、不锈钢架3个、滑盖模具、三芯插头连接头模具、PVC主体模具、ABS防护模具、电热管连接孔模具各1副尚在恺宏厂。并且，钛淏公司、恺宏厂均认可对现场勘验的模具的数量、型号和规格与钛淏公司交付恺宏厂的模具一致。
一审法院审理认为：根据当事人的诉辩分析，双方争议的问题主要有以下几个：一、钛淏公司、恺宏厂在履行合同过程中谁先违约，合同解除条件成就与否的问题；二、恺宏厂实际交付钛淏公司的热水袋数量问题；三、恺宏厂是否实际为钛淏公司购买价值27414元的设备、原材料、模具配件的问题；四、模具、点焊机、原材料的返还问题；五、钛淏公司应否按2.26元/个支付恺宏厂热水袋组装费的问题。关于问题一，钛淏公司认为，恺宏厂多次违约交付热水袋。并且，根据合同约定，恺宏厂应当在2015年9月15日前加工完成50000个热水袋，恺宏厂明确表示在该日前无法完成，已构成预期违约；恺宏厂认为，合同约定的完成日期是2015年9月18日，恺宏厂表示9月15日前无法完成并不违反合同约定。并且，无法完成系因钛淏公司未按约提供原材料导致。一审法院认为，虽然，钛淏公司、恺宏厂订立的《采购合同》约定热水袋加工的完成时间为2015年9月18日前，但合同具体约定了分批交付热水袋的时间，分别为2015年8月27日前9300个、2015年9月2日前10000个、2015年9月6日前10000个、2015年9月10日前10000个、2015年9月15日前10000个，恺宏厂应当按照上述约定按时按量交付钛淏公司热水袋。从恺宏厂交付热水袋情况看，恺宏厂在2015年9月9日前交付的热水袋数量少于合同约定的29300个。在2015年9月9日的谈话录音中，恺宏厂经营者孙光炬本人提及8月27日的一批尚有1000多个未完成。并且，钛淏公司要求恺宏厂按合同约定履行9月15日前的交付义务，孙光炬明确表示难以完成。从钛淏公司履约情况看，钛淏公司在《采购合同》订立前支付恺宏厂42700元，在《采购合同》签订次日支付恺宏厂购买零配件定金30000元，并支付原材料销售单位合计40000元购买原材料。钛淏公司、恺宏厂签署的材料名单记载的结存材料看，钛淏公司提供的材料存在剩余，不存在因钛淏公司提供材料不够而导致恺宏厂履行合同不能的情形。综上分析，钛淏公司在履约过程中并无不当，恺宏厂在2015年9月9日前即存在迟延履行行为，且经钛淏公司催告后明确表示不能在合同约定的期限内履行义务，已经构成严重违约，故钛淏公司请求解除钛淏公司、恺宏厂之间的《采购合同》，理由正当，该院予以支持。关于问题二，该院认为，钛淏公司自认在2015年9月6日前恺宏厂交付了热水袋25745个，《拿货明细》记载钛淏公司在2015年9月9日提走压好水袋1236个，故应当认定恺宏厂实际交付钛淏公司的热水袋数量为26981个。故恺宏厂抗辩其已交付热水袋数量26981个，理由成立，该院予以认定。关于问题三，该院认为，钛淏公司、恺宏厂之间的《采购合同》明确约定，热水袋的发热体塑料及防爆夹塑料费的价格为2.083元/套，该合同附件1对于2.083元原材料的种类及价格构成进一步作了明确，附件2另行明确约定钛淏公司提供保险丝、开关、温控、发热管。孙光炬出具的《说明明细》载明了应由钛淏公司提供的设备，对于其他原材料和设备，《采购合同》及其附件和《说明明细》均未约定。恺宏厂主张其为加工热水袋另外购买了上述约定之外的材料及设备，钛淏公司有异议，恺宏厂未提供有效证据证明，故该院对恺宏厂反诉主张的代购材料、设备费27414元，不予支持。关于问题四，首先，钛淏公司是否有权要求返还模具。该院认为，根据上述查明的事实，钛淏公司交付给了恺宏厂5副模具。《委托加工协议》明确约定钛淏公司有权提取模具，恺宏厂不得以任何理由或形式扣留模具。孙光炬在收到模具后出具给钛淏公司的《委托证明》也载明，模具所有权属钛淏公司所有，孙光炬不得以任何形式或理由扣留，故根据上述约定，所有权人钛淏公司有权要求恺宏厂返还5副模具，恺宏厂以《委托加工协议》未解除为由拒绝返还模具，理由不能成立，该院不予采纳。其次，点焊机的返还问题，该院认为，孙光炬出具的《说明明细》载明点焊机由钛淏公司提供给恺宏厂，且采购点焊机的收据亦为钛淏公司持有，应当认定点焊机为钛淏公司所有，恺宏厂理应返还。恺宏厂辩称点焊机系恺宏厂代钛淏公司购买，未提供有效反驳证据，该院不予采纳。再次，原材料的返还问题，该院认为，根据材料名单和《拿货明细》，再结合钛淏公司、恺宏厂的陈述，该院认定的上述钛淏公司存放于恺宏厂未使用的原材料，因双方之间合同解除，恺宏厂应当作相应返还。关于问题五，钛淏公司认为，除了《采购合同》约定的加工费、管理费，不存在其他加工费用。恺宏厂认为《采购合同》仅约定了电热管发热体及防爆夹的加工费，双方另行约定了热水袋的组装费为2.26元/个。该院认为，《采购合同》约定产品品名为防爆电热管式热水袋，对应的产品要求为电热管发热体及防爆夹加工费、管理费，加工单价2.80元，且该合同第四条第2款明确约定恺宏厂提供产品的防爆夹装配、发热体组装及压水袋等工序，第3款验货标准约定漏水率及包边不合格率不得超过千分之四，故从整体上理解合同，加工单价2.80元/个应当认定为包含了热水袋的加工和组装在内的所有报酬费用。恺宏厂辩称热水袋的组装费用在《采购合同》之外另有约定，未提供证据证明，该院不予采纳。因此，恺宏厂反诉诉请热水袋组装费60977.06元，缺乏依据，该院不予支持。综上所述，钛淏公司、恺宏厂之间的《采购合同》，因恺宏厂严重违约，解除该合同的法定条件成就，钛淏公司行使合同解除权，应予支持。合同解除后，尚存于恺宏厂的点焊机1台、接头模1副、不锈钢架3个、滑盖模具、三芯插头连接头模具、PVC主体模具、ABS防护模具、电热管连接孔模具各1副，以及相应原材料均应当返还钛淏公司。如不能返还，双方对价格有明确约定或无争议的，按约定价格赔偿损失，未作约定的按2015年9月市场价赔偿相应损失。钛淏公司主张按100000元赔偿损失，因未提供有效证据证明，该院不予采纳。恺宏厂交付钛淏公司热水袋26981个，钛淏公司应当依照《采购合同》约定支付恺宏厂加工费、管理费和塑料费合计131748.22元，钛淏公司已付恺宏厂112700元，尚应支付19048.22元。关于恺宏厂主张的半成品的加工费，该院认为，因恺宏厂违约在先导致《采购合同》解除，钛淏公司有权拒绝接收半成品。况且，该《采购合同》约定钛淏公司在产品验收合格后凭增值税发票付款，半成品加工费的支付条件并不成就，故恺宏厂主张的半成品的加工费，该院不予支持。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（三）项、第九十七条、第二百六十三条、第二百六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决：一、解除钛淏公司与恺宏厂于2015年8月23日订立的《采购合同》；二、恺宏厂于判决生效后十日内返还钛淏公司点焊机1台、接头模1副、不锈钢架3个以及滑盖模具、三芯插头连接头模具、PVC主体模具、ABS防护模具、电热管连接孔模具各1副，如不能返还，应按2015年9月市场价赔偿相应损失；三、恺宏厂于判决生效后十日内返还钛淏公司开关571只、保险丝58019只、温控9769只、铜管30292只、铜针39057只、指示灯13019只、内接线1521套、布9.3卷、PVC膜1.90卷、环氧胶水689.88元、黑色电源线563根、白色电源线1885根、电线壳9000只、发热管7419只，如不能返还则赔偿相应损失（上述已明确认定双方无争议价格的原材料，按认定价格赔偿，未认定价格的原材料按2015年9月市场价赔偿）；四、钛淏公司于判决生效后十日内支付恺宏厂19048.22元；五、驳回钛淏公司的其他诉讼请求；六、驳回恺宏厂的其他反诉请求。如果未按判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。本诉案件受理费2300元，由钛淏公司负担200元，恺宏厂负担2100元。反诉案件受理费4987元，减半收取2493.50元，由钛淏公司负担138.50元，恺宏厂负担2355元。
二审期间双方当事人均没有新的证据向本院提交。
恺宏厂二审期间向本院提出鉴定申请，请求对组装一个热水袋需要多少副模具；热水袋需要几个配件才可组成；加工费、管理费每个2.26元是否合理进行鉴定。
本院经审查认为，本案系承揽合同，产品加工费用的确定系定作方和承揽方双方合意的内容，本案无需启动鉴定程序。
本院对一审法院认定的事实予以确认。
本院认为：本案恺宏厂上诉主张钛淏公司应支付的款项总金额为358492.53元，包括：电热管发热体及防爆夹50000个，按加工费、管理费2.80元/个计算，合计140000元；塑料费2.083元/个，合计104150元；已交付的26981个热水袋的组装费2.26元/个，合计60977.06元；23019个热水袋半成品的组装费1.13元/个，合计26011.47元；代购设备、材料、模具材料费27414元。关于恺宏厂主张的上述费用请求能否成立，本院分别阐述如下：
关于《采购合同》约定50000个热水袋产品加工费、管理费和塑料费。恺宏厂认为根据涉案《采购合同》约定2.80元/个计算50000个热水袋产品加工费、管理费，共计140000元，以2.083元/套计算50000个热水袋产品的发热体塑料及防爆夹塑料费，共计104150元。本院认为，涉案钛淏公司与恺宏厂之间的《采购合同》一审判决已予以解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行。恺宏厂在一审主张其实际交付热水袋数量为26981个，一审判决予以确认，并对上述已交付的26981个热水袋以2.80元/个计算加工费、管理费，以2.083元/套计算塑料费，合计131748.22元，予以支持。恺宏厂上诉主张仍应以《采购合同》约定的总数50000个热水袋产品计算加工费、管理费140000元和塑料费104150元，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
关于涉案热水袋产品的组装费。涉案《采购合同》约定热水袋产品加工费、管理费为2.80元/个，发热体塑料及防爆夹塑料费为2.083元/套，双方并无异议。恺宏厂认为还应对已交付的26981个热水袋另计组装费2.26元/个，合计60977.06元。钛淏公司不予认可。本院认为，涉案产品为防爆电热管式热水袋，《采购合同》约定的加工单价2.80元对应的系电热管发热体及防爆夹加工费、管理费。且该合同第四条第2款明确约定恺宏厂提供产品的防爆夹装配、发热体组装及压水袋等工序，第3款验货标准约定漏水率及包边不合格率不得超过千分之四。故一审判决认定加工单价2.80元应当包含了热水袋的加工和组装在内的所有报酬费用，并无不当。恺宏厂上诉称涉案热水袋的组装费用在《采购合同》之外另有约定，缺乏相应证据支持，本院不予采纳，其上诉主张热水袋组装费60977.06元，亦缺乏依据，本院不予支持。
关于23019个热水袋半成品的组装费。恺宏厂认为应以单价1.13元计算，支付26011.47元。钛淏公司认为上述费用并未包含在合同中，也无任何证据证明确实发生。本院认为，恺宏厂在涉案《采购合同》履行中存在迟延履行行为，且经钛淏公司催告后明确表示不能在合同约定的期限内履行义务，已经构成严重违约。恺宏厂违约致使合同目的不能实现，已构成合同法定解除条件。上述热水袋半成品并非钛淏公司行使承揽合同定作方的法定解除权造成的损失，一审判决认定钛淏公司有权拒绝接收半成品，恺宏厂应自行承担相应的损失，并无不当。恺宏厂上诉主张钛淏公司应支付23019个热水袋半成品的组装费26011.47元，本院不予支持。
关于恺宏厂主张的代购设备、材料、模具材料费27414元。恺宏厂上诉主张其为加工热水袋另外购买了合同约定之外的材料及设备等共计27414元。钛淏公司不予认可。本院认为，涉案《采购合同》明确约定了涉案热水袋的发热体塑料及防爆夹塑料费，该合同附件1对于原材料的种类及价格构成进一步作了明确，附件2另行明确约定钛淏公司提供保险丝、开关、温控、发热管。恺宏厂经营者孙光炬出具的《说明明细》也载明了应由钛淏公司提供的设备。恺宏厂主张其为加工热水袋产品在上述约定之外另外购买了相关的材料及设备，钛淏公司不予认可，恺宏厂也未提供有效证据证明，一审判决对恺宏厂主张的代购材料、设备费27414元不予支持，并无不当。
综上所述，恺宏厂的上诉请求不能成立。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费4819元，由上诉人慈溪市新浦恺宏电器厂负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 王 岚
审 判 员 徐梦梦
代理审判员 施 晓
二〇一七年四月十九日
书 记 员 谢 倩