�西省吉安市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）赣08民终1477号
上诉人（原审被告，反诉原告）：江西富盈置业有限公司,住所地江西省遂川县泉江镇工农兵大道38号，统一社会信用代码913608276749704174。
法定代表人：厉建庆，该公司总经理。
委托诉讼代理人：梁远明，江西映山红律师事务所律师。
委托诉讼代理人：廖友，江西映山红律师事务所律师。
上诉人（原审原告、反诉被告）：谢小平，男，汉族，住江西省遂川县。
上诉人（原审原告、反诉被告）:吴婵云，女，汉族，住江西省遂川县。
委托诉讼代理人：赖杨生，江西金蓉律师事务所律师。
委托诉讼代理人：叶云平，江西金秋实律师事务所律师。
上诉人江西富盈置业有限公司（以下简称富盈公司）与上诉人谢小平、吴婵云因房屋买卖合同纠纷一案，均不服江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初572号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
上诉人富盈公司上诉请求：1、撤销原判，驳回谢小平、吴婵云一审诉请，依法改判谢小平、吴婵云承担逾期支付购房款违约金27265元；2、一审、二审诉讼费由谢小平、吴婵云承担。事实与理由：事实与理由：1、2016年6月富盈公司意识到了供水、供电工程会延迟完工，在通知�房时将业主们所需的施工用电和施工用水安装到了每一层，同时明确告知业主们可免费使用。小区入户水表、电表已经全部安装完毕，装修施工时所有的供水、供电及消防工程都已经通过验收，故供水主管移交时间和供电竣工时间不应当作为本案交付的定案依据。发出交房通知书后，确实有部分业主质疑房屋是否达到安全使用的标准，且上访到县信访局、县政府。在县政府的要求下，富盈公司委托第三方鉴定，鉴定结论是房屋质量不存在问题，已达到使用目的。2016年7月22日通知业主可收房后，便有一部分业主免费使用已开通的水电进行装修。另一部分业主（包括本案谢小平、吴婵云在内）以房屋质量存在问题为由拒绝收房，是恶意的逾期接房。根据合同第八条和合同补充协议9.2条的约定，供水、供电工程延误工期是可以延期交付的。一审法院认定富盈公司逾期交�属认定事实错误。2、一审法院适用法律错误。本案的交付标准毫无疑问是工程验收合格，而涉案房屋于2016年6月30日经验收合格，双方就交房时水电设施等基础设施、公共配套设施作了明确约定，即“如果在规定日期内未达到交付使用时的水电设施条件，双方同意按采取补救措施达到交付标准方式处理”。因此，不管是双方约定的交付条件还是约定的水电设施使用未达条件所产生的责任的约定均不能适用富盈公司的水电验收滞后而承担主合同的违约责任。
针对富盈公司的上诉，谢小平、吴婵云答辩称：1、一审法院以通水、通电、消防安全验收通过作为涉案房屋交付使用条件之一，并无不当，但除上述三项民生基本配套通过，还需经通过综合验收；2、诉讼是每一位公民的基本权利，谢小平、吴婵云因与富盈公司存在争议而向法院起诉，是正当的维护自己的合法权益，并不存在恶意诉讼；3、遂川县水利供水有限公司于2016年11月3日出具的材料，明确了2016年5月10日出具的《告知函》是因其工作人员责任心不强，加之在没有搞清富盈公司真实目的的情况下出具的，故本案并不具备供水开通延迟免责的情形；4、本案不存在谢小平、吴婵云逾期支付购房款的问题。
上诉人谢小平、吴婵云上诉请求：1、依法撤销一审判决第一、二项，改判“富盈公司于判决生效之日起十日内支付谢小平、吴婵云逾期交房违约金16359.55元”（即逾期交房时间计算至2016年11月18日止的违约金）；2、本案一、二审诉讼费由富盈公司承担。事实与理由：1、一审法院对龙泉1号商住小区2016年9月28日工程经验收合格的认定事实错误。《建筑法》�六十一条第一款规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准。富盈公司向一审法院提供的《工程竣工验收报告》仅是富盈公司作为建设单位组织勘察、监理、施工、设计等四个单位进行的验收，并无建设行政主管部门或其委托的建设工程质量监督机构的参与且出具工程质量的相关意见，该项证据存在严重的瑕疵，不能作为定案依据。2、龙泉1号商住小区的竣工验收的标准应为综合验收，一审法院将单体工程验收合格视为工程竣工验收合格，适用法律明显错误，《建筑法》第六十条第二款、《城市房地产开发经营管理条例》第十八条要求验收标准为综合验收，而非单体工程验收。3、一审判决关于房屋交付条件的认定，认定事实不清，适用法律错误。本案房屋交付条件应认定为综合验收合格。双方签订的《合同补充协议》第9.1条对《商品房买卖合同》第八条作出的补充约定违反法律法规的强制性规定，为无效的合同条款，第八条与《合同补充协议》第9.1条均系富盈公司提供的格式条款，依据合同法第四十一条之规定，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。富盈公司在《商品房买卖合同》第十四条承诺交付房屋时水电设施要完工，因此，双方有关商品房验收合格的约定之真实意思表示是商品房的综合验收合格，这也是法律法规本意所要求的。富盈公司逾期交房时间应计算至综合验收日即2016年11月18日。
针对谢小平、吴婵云上诉请求，富盈公司答辩称：1、合同对交付条件约定的非常明确，即竣工验收即可交房；2、合同约定因水电工程迟延完工，导致延期交房可以免责；3、涉案房屋在交房前已通水通电，且按合同第十四条的约定，即使�有通水通电，富盈公司只要采取了补救措施就不会产生逾期交房的责任。
谢小平、吴婵云向一审法院起诉请求：判令富盈公司支付谢小平、吴婵云从2016年7月1日起至起诉之日止逾期交房违约金32058元，起诉之后的违约金按已付房价款的日万分之三计算至实际交房日。
富盈公司向一审法院反诉请求：判令谢小平、吴婵云支付迟延履行合同违约金27265元。
一审法院认定事实：2015年2月12日，原、被告签订《商品房买卖合同》及《合同补充协议》。《商品房买卖合同》第三条、第四条约定，原告购买被告开发的“龙泉1号”E栋1-1203号房屋，总价为389513元；第六条约定，原告在签订本合同当日支付首付购房款的60%即252513元，剩余购房款137000�由原告办理按揭贷款，原告应于本合同签订当日提交银行所需的完整相关资料，并按被告通知的时间与地点15日内办理完毕银行按揭手续，有关贷款申请手续费由原告自行负担；第七条约定，原告如未按合同规定的时间付款逾期在30日内，自本合同规定的应付款期限第二天起至实际全额支付应付款之日止，原告按日向被告支付逾期应付款万分之三的违约金，合同继续履行，逾期超过30日后，被告有权解除合同，原告按累计应付款的10%向被告支付违约金。原告愿意继续履行合同的，经被告同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限第二天起至实际全额支付应付款之日止，原告按日向被告支付逾期应付款万分之八的违约金；第八条约定，被告在2016年6月30日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备该商品房经【验收合格】条件，并符合本合同约定的商品房交付原告使用。如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期：2、国家或当地政府政策法规的变化调整或政府的管制及规划的变更等政府行为影响，被告或施工单位已经向有关部门提出竣工验收申请，但出于规划、设计、消防、质检以及其它相关部门无法及时组织验收而非被告原因导致的延期交付，工程施工中出现冰雪灾害、长时间的雨水、地质灾害、供电长时间受限而足以影响工程工期的（以政府相关部门出具的证明为准）；第九条约定，除本合同第八条规定的特殊情况外，被告如未按本合同规定的期限将该商品房交付原告使用，逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付房价款的万分之三的违约金；第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，被告应当书面通知�告办理交付手续。双方进行验收交接时，被告应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，被告还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。被告不出示证明文件或出示证明文件不齐全，原告有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由被告承担。由于原告原因未能交付的，自被告以电话或挂号信方式通知原告进行验收交接，原告接到通知后15日内到被告处办理交接手续，原告逾期不办理则视为商品房已按期交付原告验收使用；第十四条约定，被告承诺交付使用时水电设施完工。《合同补充协议》第9.1条约定，本项目该商品房经单位工程验收合格，即可交付给原告使用；第9.2条约定逾期交房免除违约责任的其他特殊原因包括：执行政府的法律、规章等强制文件，市政配套(包含但不限于供水、供电等)批准的、安装的延误�合同签订后，原告于2014年11月30日向被告首付了252513元，于2015年3月30日通过银行按揭贷款137000元付清了所有购房款。2016年6月28日，被告开发的“龙泉1号”商住小区的基础工程、主体工程、屋面工程和装修装饰工程经验收合格。遂川县公安消防大队于2016年8月31日出具遂公消验字[2016]第06号《建设工程消防验收意见书》，证明被告开发的“龙泉1号”建设工程消防工程验收合格。遂川县水利供水有限公司于2016年11月1日书面证明“龙泉1号”小区的供水工程于2016年7月25日完工，7月28日交付使用。遂川县供电有限责任公司于2016年11月3日出具《关于龙泉一号业主询问函的答复》，证明“龙泉1号”小区的供电工程第一次竣工报验时间为2016年8月26日，竣工验收结果通知时间为2016年9月1日，没有超时;第二次竣工报验时间为2016年9月22日，竣工结果通知时间为2016年9月26日，没有超时;受电工程送电时间为2016年9月28日，没有超时。被告于2016年7月22日向原告发出了交房通知书。原告认为被告开发建设的房屋不符合交房条件，拒绝接房。
一审法院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案的争议焦点为：1、原、被告对合同约定的房屋交付条件存在不同的理解；2、被告逾期交房是否存在免责事由；3、原告是否存在逾期付款的情形。
关于本案房屋交付条件的认定？原告认为根据相关法律的规定，《商品房买卖合同》第八条约定的房屋交付条件应理解为综合验收合格，但直至最后的交付期限被告开发�住宅小区未通路、通水、通电，电梯未经安全验收，根本不具备交房条件。被告认为双方签订的《合同补充协议》第9.1条对《商品房买卖合同》第八条作出补充约定，商品房经单位工程验收合格，即可交付给买受人使用。本院认为，商品房销售合同纠纷中涉及房屋的交付问题，应尊重合同当事人意思自治原则，根据合同约定的交付条件进行认定。如果当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定合同条款的真实意思。本案中，原、被告在《合同补充协议》中对房屋交付条件作出的补充约定，不违反法律规定，一审法院据此认定涉案商品房的交付条件为单位工程验收合格。但是，根据当事人签订合同的目的及商品房交付的习惯，被告交付的房屋还必须具备实际使用功能，且被告在《商品房买卖合同》第十四条承诺在交付商品房时水、电设施要完工。而被告在2016年7月22日通知原告接房时，龙泉1号商住小区尚未通水通电，存在交付后不能使用的情形。因龙泉1号商住小区的供水工程于2016年7月28日交付使用，供电工程于2016年9月28日送电，故本院认定龙泉1号商住小区在2016年9月28日才符合交付使用条件。因此，被告逾期交房的期间应从2016年7月1日起计算至9月28日止。
关于被告逾期交房是否存在免责事由？被告提供了《电力工程施工合同书》、《函告通知》、《协议书》、《告知函》、《供水交接单》、《证明》（遂川县城投公司出具），拟证明因供电、供水、市政道路建设导致龙泉1号项目无法正常施工和组织验收，按照《商品房买卖合同》第八条第二款及《合同补充协议》第9.2条的约定可以延期交房。原告提供�《关于龙泉一号业主询问函的答复》、《证明》（遂川县供水公司出具），拟证明供水、供电公司回复龙泉1号业主关于水、电基础设施系在规定时间内完工。一审法院认为，因供水、供电公司分别向原、被告出具了两份证明目的相反的证明材料，故被告有责任提供政府相关部门出具的证据佐证其存在约定或法定延期交房的事由。但是，被告未提供足以认定上述事由的证据，依法应承担不利的后果。
关于原告是否存在逾期付款的问题？被告认为原告在签订认购协议书后，未在约定时间内与其签订购房合同，应承担拖欠首付款的违约责任。一审法院认为，认购协议书未约定购房款的金额及逾期付款的责任，故被告要求原告承担上述违约责任，没有事实和法律依据。被告提供调查笔录拟证明其置业顾问在原告签订购房合同后口头通知�主七天内办理银行按揭手续。一审法院认为，证人系被告的置业顾问，与被告存在利害关系，其证言的可信度较弱，对该证据不予采信。
综上，被告在合同约定的交房时间未通知原告接房，应认定为逾期交房。被告通知原告接房时，房屋尚不具备使用功能，也应认定为逾期交房。被告逾期交房已构成违约，应依约按原告已付房款389513元的日万分之三支付从2016年7月1日起至2016年9月28止逾期交房的违约金计10516.85元。被告要求原告承担逾期付款违约责任的反诉请求，因未证实其履行通知义务后原告怠于办理按揭手续，无法确认原告是否存在逾期付款的违约情形，故不予支持。依照《中华人民共和合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百二十五条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决：一、被告江西富盈置业有限公司于判决生效之日起十日内支付原告谢小平、吴婵云逾期交房违约金10516.85元；二、驳回原告谢小平、吴婵云的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告江西富盈置业有限公司的诉讼请求。案件受理费602元，减半收取计301元，由原告负担211元；被告负担90元，于判决生效后十日内径行给付原告。反诉费241元，由被告负担。
本院二审期间，双方当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐主证。对有争议的证据，本院认定如下：1、谢小平、吴婵云对富盈公司提交的第一组证据富盈置业《情况说明》的三性均有异议，认为这仅仅是富盈公司的单方面意思表示，且不能作为本案证据使用；对富盈置业部分业主的证人证言的三项亦持有异议，认为�分证人与开发商之间存在利害关系，证据不可信。对证据《龙泉1号A、B、C、D、E栋结构质量安全性鉴定报告》有异议，认为这也仅仅是富盈公司单方面意思表示，且与本案无关；对证据新版商品房买卖合同，认为新版的合同与之前签订的合同没有关联性。本院认为，富盈公司所提交的证据，谢小平、吴婵云对于富盈公司部分业主已经收房及富盈公司对用水及用电采取了补救措施的事实没有提出异议，富盈公司围绕争议焦点所提交的证据较为客观真实，本院对该事实予以认定。2、富盈公司对谢小平、吴婵云银提供的照片和部分电子文档资料的真实性、合法性和关联性均有异议，而且其提供的证据恰恰证明2016年8月7日已经通了电，其通过上访的不合理手段来主张权益，另外电梯漏水是楼上业主装修排水不当导致的。本院认为，谢小平、吴婵云提供的证据并不能证明富�公司对通水通电未采取补救措施，对该组证据依法不予采信。
经本院二审审理查明：富盈公司在交付使用时，水电设施未完工的情况下采取了补救措施，部分业主于2016年7月底至8月收房。
本院查明的其它事实与一审法院查明的事实一致。
本院认为：关于双方当事人约定的商品房交付条件如何确定的问题。根据双方当事人签订的《商品房买卖合同》第八条约定，出卖人应当在2016年6月30日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备该商品房经【验收合格】条件，并符合本合同约定的商品房交付谢小平、吴婵云使用。该条将商品房的交付条件明确约定为“验收合格”。合同中没有明确约定通过验收的方式，富盈公司认为是通过竣工验�，谢小平、吴婵云认为通过是综合验收。《合同法》第一百二十五条第一款规定：“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。”《建设工程质量管理条例》第十六条规定“建设工程经验收合格的，方可交付使用。”该条的“验收合格”明确为“竣工验收合格”。《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”，其中“验收合格”亦明确为“竣工验收合格”。2014年由住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的商品房买卖合同示范文本中对于房屋交付的条件，提供了五种可供选择方式，第一种是验收合格，第二种是综合验收合格，第三种是分期综合验收合格，第四种是取得商品住宅交付使用批准文件，第五种是双方当事人自行约定条件。本案双方当事人签订合同的时间是在示范文本出台之后，且根据富盈公司的举证，目前遂川县房管局拟定的新版商品房买卖合同也已按示范文本规范，其中“验收合格”指的就是“竣工验收合格”。因此，本院认为，双方当事人约定的“验收合格”交付条件应理解为“竣工验收合格”。
关于谢小平、吴婵云是否存在恶意逾期收房的行为的问题。富盈公司上诉认为谢小平、吴婵云的行为是恶意逾期收房。本院认为，双方当事人对商品房的交付标准存在争议，且用水、用电在通过交付时的确没有完工，只是富盈公司采取了补救措施而已。在这种情况下，谢小平、吴婵云按己方对商品房交付条件的理解，认为涉案商品房尚未达到交付条件而拒绝收房，不能说明谢小平、吴婵云的行为是恶意逾期收房，本院对富盈公司的该上诉意见不予采纳。
关于本案双方当事人是否存在违约行为，如果存在应当如何承担违约责任的问题。谢小平、吴婵云提出富盈公司的存在逾期交房行为，主要理由一是商品房的交付条件应是达到综合验收标准，二是涉案房屋在通知收房时水电设施未达到交付条件。本院认为，涉案商品房于2016年6月28日经验收合格，如前所述，依照合同的约定该房已符合交房条件。谢小平、吴婵云提出通知交房时水电设施未达到交付条件。依据涉案《商品房买卖合同》第十四条的约定，如果交付时水电设施未达到使用条件，双方当事人同意采取补救措施达到交付标准，而依据本院查明的情况，富盈公司已经按约采取了补救措施使水电设施达到使用条件。因此，富盈公司上诉称谢小平、吴婵云以商品房未达交付条件为由拒绝收房不当，本院予以支持。但当事人所订立的《商品买卖合同》第八条的约定，涉案商品房的交付时间应当在2016年6月30日前，而富盈公司直至2016年7月22日方才通知交房，逾期交房22天。富盈公司认为导致延期交房的理由是因供水、供电及市政府道路建设的原因，其逾期交房存在免责事由，但因供水、供电公司向双方当事人出具了内容相矛盾的证明材料，且未提供政府部门出具的证明，故对于富盈公司提出逾期交房存在免责事由的上诉意见本院不予采纳。同时，依照涉案合同第九条的约定，逾期不超过90日，自本合同第八规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款的万分之三的违约金，合同继续履行。因此，谢小平、吴婵云要求富盈公司赔偿逾期交房违约金的上诉意见，本院仅支持自2016年7月1日起至2016年7月22日止按已付房款日万分之三计算的违约金计2571元。富盈公司上诉称谢小平、吴婵云存在逾期支付购房款的违约行为，但其未提供确凿的证据证明其及时履行了通知业主办理银行按揭手续的义务，本院对该上诉意见不予支持。
综上所述，富盈公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初572号民事判决第三项；
二、撤销江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初572号民事判决第二项；
三、变更江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初572号民事判决第一项为：上诉人江西富盈置业有限公司于判决生效之日起10日内支付上诉人谢小平、吴婵云逾期交房违约金2571元；
四、驳回上诉人谢小平、吴婵云的其他诉讼请求；
如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费602元，减半收取301元，一审反诉受理费241元，二审案件受理费595元，合计1137元，由上诉人江西富�置业有限公司负担800元，上诉人谢小平、吴婵云负担337元。
本判决为终审判决。
审判长 肖建文
审判员 肖永兰
审判员 胡 婧
二〇一七年十月三十一日
书记员 郭 琴