甘肃省陇南市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）陇民二初字第13号
原告甲公司，住所地成县黄渚镇，现办公地址成县。
法定代表人吴某，任公司总经理。
委托代理人吕同起，甘肃同谷律师事务所律师。
被告乙公司，住所地兰州市。
法定代表人魏某，任公司经理。
被告乙公司第五项目部，地址成县。
负责人华某，该项目部经理。
委托代理人吴某，男，汉族，生于1980年6月25日，住江苏省宝应县。
委托代理人华某乙，男，汉族，生于1965年7月26日，住江苏省宝应县。
原告甲公司与被告乙公司、乙公司第五项目部（以下简称乙公司项目部）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告甲公司的法定代表人吴某、委托代理人吕同起，被告乙公司项目部负责人华某甲到庭参加了诉讼。被告乙公司法定代表人魏某经传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告甲公司起诉称，2012年6月29日原告与被告乙公司项目部签订了关于宾馆楼装饰工程施工合同。合同约定如下：一、合同金额：4600000元；二、承包范围：宾馆楼装饰设计施工图全部内容；三、承包方式：大包干式（包工包料），竣工验收合格交付甲方使用；四、工程完工日期：2012年6月30日开工，于2012年10月30日竣工；五、工程质量：符合《建筑装饰工程施工及验收规范》和《建筑安装工程检验评定统一标准》规定。为了尽快装饰宾馆楼，原告于2012年7月5日在建行电汇工程款290000元作为启动资金。在随后的时间里，原告陆续支付工程款，支付方式为电汇和现金。2012年度支付累计达4557120.8元。但是，被告却迟迟不能按期完工，2012年10月底，合同约定工期届满后，尚有大部分工程未完工，工期一拖再拖。期间原告多次对被告负责人当面、电话督促，并分别于2013年1月24日和2013年3月12日向被告发了拖延工期和工程质量的通告函。同时，在后期施工过程中，为了尽快完工，原告自己订购材料，后期共支付工程款达894571元，使工程勉强于2013年6月完工。综上所述，原告的装饰工程由于被告拖延工期长达7月之久，不仅使原告超付工程款80多万元，且给原告造成了巨大的经济损失。为此，请求：l、责令被告退还原告多付的工程款851691.8元；2、要求被告承担没有按期完工给原告造成的经济损失1932000元；3、诉讼费由被告承担。原告在庭审时增加诉讼请求：要求被告退还多付工程款1162846.32元。原告现请求：被告应退还多付的工程款及损失两项合计3094846.32元。
被告乙公司未答辩。
被告乙公司项目部当庭答辩称，当时460万元是依甲方（原告）的设计图纸而来，甲方在施工中经常变更施工图纸及材料，造成工期拖延，工人的工资都是我方垫付，工程具体造价现在应由有资质的机构进行鉴定。
经审理查明，2012年6月29日，原告甲公司与被告乙公司项目部签订了《甲公司宾馆楼建筑装饰工程施工合同》。合同约定：第一条、承包方式：大包干式（包工包料），竣工验收合格后交钥匙；本工程自2012年6月30日开工，于2012年10月30日竣工；工程质量：符合《建筑装饰工程施工及验收规范》和《建筑安装工程检验评定统一标准》规定；合同总价款：肆佰陆拾万元整（460万元）。第二条、本装饰工程不含范围：空调、电器、家俱、卫生洁具、地毯、水电工程、灯具、开关插座，一楼大厅旋转门（以上工程项目由甲方负责）。含后厨装修、员工通道、消（监）控室、防火门、总服务台后办公室，正立面外装修及北东南三面一层墙裙贴砖。室内总面积所有的工程。第三条、甲方在开工前五天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，并向乙方进行现场交底；甲方向乙方提供施工所需的水、电（水、电费由乙方承担）并协调与其施工方关系。第四条、乙方严格执行施工规范、安全操作规程、消防防火安全规定，严格按酒店装饰要求、环境保护规定和装饰设计图纸进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。提供消防验收所需的相关手续、资料并协调消防部门做好验收工作。第五条、因乙方的责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延；因设计变更或非因乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。由于乙方原因，造成工期拖延，每天按工程造价的2‰罚款；由于甲方造成工期拖延三日以上，每天按工程造价的2‰付给乙方相关费用。第六条、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；本工程质量应达到国家质量评定合格标准，满足甲方全部工程项目达到优良标准的要求。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后10日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。第七条、本合同生效后，甲方分五次支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。第一次付款，在工程完成工程量40%，付工程价款40%的90%，计165.6万元；第二次付款，在完成工程量的40%，再付工程款40%的90%，计165.6万元；第三次付款，在完成工程量的20%，再付工程款20%的90%，计82.8万元；第四次付款，在竣工验收合格付余款32.2万元；第五次付款，在质保期结束后，付13.8万元。第八条、凡由乙方采购的材料、器件、家俱均应符合甲方设计确认规定的牌子和质量要求，如不符合质量要求，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责，乙方负责的材料、家俱项目依照预算明细表。合同附件为装饰设计施工图纸与装饰施工工程预算书（本预算书内容如除合同第二条规定内容外出现漏项者，责任在乙方，乙方无条件按施工图要求完成施工，甲方不追加预算）。
合同签订后，原告向被告提供了宏体宾馆楼的装饰设计图纸，并于2012年7月5日在建行电汇工程款29万元给被告作为启动资金，被告进驻现场开始对工程进行施工，原告陆续通过电汇和现金向被告支付工程款。该装修工程于2013年5月底完工，对于原告给付第二被告工程款，根据华某甲提交的对付款票据质证意见，第二被告共收到原告支付的装修款4627066.8元。在施工过程中，为了使被告尽快完成装饰装修工程，2012年11月7日，在发包方、承包方、监理方参加的宾馆楼工程进度协调会（为确保宾馆楼2013年元月1日开业，组织各施工单位进行工程进度协调会）的《会议纪要》中约定了各项工程的具体施工进度时间点，如施工单位按施工进度延期一天罚款5000元，提前一天奖励5000元。该装修工程于2013年5月底完工，被告未按照进度协调会的确定的时间完成该装修工程，延误工期达5个月。2013年6月6日，原告、被告及监理单位三方对装修工程进行了验收，验收结果为：被告所装修房屋的墙、砖、造型部分及石材部分存在部分问题，并记载于验收单中。工程完工后，因双方对该装饰装修工程量及违约金协商无果后，原告遂诉至法院。根据原告甲公司申请，被告乙公司项目部同意，本院依法委托甘肃信诺工程造价咨询有限公司对甲公司宾馆楼装饰装修工程的总工程量及总价款；被告乙公司项目部所完成的工程量及工程价款进行了鉴定。经鉴定单位现场勘查、拍照记录，甘肃信诺工程造价咨询有限公司于2015年5月4日作出了2015甘信鉴字第106号《工程造价鉴定书》，鉴定结论为：甲公司宾馆建筑装饰工程合同价款460万元，工程联系单、勘验记录为-481511.49元，合计为4118488.51元。鉴定费58000元由原告甲公司垫付。
另查明，被告乙公司项目部无企业法人资质。
上述事实，有原被告的陈述，原告甲公司提交的公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证明，甲公司宾馆楼建筑装饰工程施工合同，预付华某甲工程款明细表，通知及关于兰天大酒店装修工程工期拖延、质量问题的通告，工程预算书，工程变更预算表，会议纪要，工程签证单，工程联系单，通知及通告12份，成县盛世兰天大酒店装饰工程验收单，成县盛世兰天大酒店设计图纸，消防门安装合同，水电费记录、甘肃信诺工程造价咨询有限公司的工程造价鉴定书、鉴定费发票等证据予以证实，并经庭审举证质证，予以确认。
本院认为，装饰装修工程合同是承包人进行工程装饰、装修建设，发包人支付价款的合同。本案原告甲公司与第二被告乙公司项目部签订的《甲公司宾馆楼建筑装饰工程施工合同》，是双方真实意思的表示，不违反法律规定，该合同合法有效。双方当事人应当按合同全面履行相应的义务，工程施工过程中，原告已支付被告工程装修款4627066.8元，被告实际完成的工程量经鉴定为4118488.51元，对于原告多支付的装修款508578.29（4627066.8元-4118488.51元=508578.29元）元，被告乙公司项目部应当予以返还。对于原告提出第二被告未按期完工给其造成的经济损失问题，第二被告未按照合同约定在2012年10月30日竣工，后双方通过会议纪要的形式，召开该工程进度协调会，确保2013年元月1日开业，应当视为双方对工程完工日期的变更，而被告并未按照该会议纪要中确定的时间点完成各项装修装饰工程，该工程于2013年5月底完工，交付原告使用。对于延误工期，第二被告乙公司项目部认为延误工期系原告造成，但其并未提供相应证据予以证明，其应当承担举证不能的后果，故第二被告应当对延误工期给原告造成的损失承担赔偿责任。对于延误工期的损失，双方在合同中约定为每天按工程造价的2‰罚款，但在会议纪要中又约定施工单位按施工进度延期一天罚款5000元，提前一天奖励5000元。该约定应当是双方对延误工期造成损失的计算标准的变更，第二被告延误工期达5个月，其应赔偿原告经济损失750000元（5000元×150天=750000元）。因承包人乙公司项目部无企业法人资质，不能独立对外承担责任，故应由该项目部与其隶属的乙公司承担连带责任。本案经合议庭合议，并经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、由被告乙公司项目部退还原告甲公司多付的工程款508578.29元；
二、被告乙公司项目部赔偿原告甲公司经济损失750000元；
三、鉴定费58000元，由被告乙公司项目部承担；四、被告乙公司承担连带赔偿责任。
上述款项于本判决生效后三十日内付清。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费共计29069元，由被告乙公司项目部负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省高级人民法院。
审 判 长 贾丽萍
审 判 员 李彦军
代理审判员 李 萍
二〇一五年七月二十日
书 记 员 张俊生