安徽省六安市金安区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖1502民初2792号
原告:王某某
委托诉讼代理人：刘明余，安徽金六州律师事务所律师。
被告:何某
被告:六安丰科机械制造有限公司
原告王某某与被告何某、被告六安丰科机械制造有限公司(以下简称丰科公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院2016年6月26日立案后，先依法适用简易程序，后依法组成合议庭于2017年９月11�公开开庭进行审理。原告王某某及其委托诉讼代理人刘明余，被告何某到庭参加了诉讼，被告丰科公司经本院公告传唤期间届满未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告王某某向本院提出诉讼请求：要求判令被告何某支付原告工程余款206485.65元；被告丰科公司对被告何某应支付款项承担连带责任。事实与理由：2015年6月被告何某承接了被告丰科公司的２＃厂房基础建设工程，被告何某承接后将劳务部分分包给原告组织施工，双方签订了《建设工程施工劳务分包合同》，合同约定：分包范围为钢筋工、木工及瓦工工作的劳务清包；工期为2015年６月１４日至１０月１４日；按图纸建筑面积每平方６０元计算劳务分包价款。合同签订后原告即开始施工，截至２０１５年９月下旬２＃厂房基础工程结束。后因被告丰科公司的原因，钢结构厂房未能施工，致后期�量的砖墙及地坪辅助工程原告无法完成。按该工程建筑面积7843.1平方计算，分包合同价款为470586元，扣除被告何某已支付工程款及未完成部分工程价款，被告尚应支付原告工程余款，原告多次与两被告交涉工程款支付事宜均未果，遂诉至贵院，要求按鉴定价格判如所请。
被告何某辩称，涉案工程是从他人处接手的，因原告以不复工相要挟，只得违背真实意思与原告签订合同；原告申请评估机构作出的鉴定意见书与合同约定的施工范围有出入，意见书少列的部分项目应剔除。
被告丰科公司未作答辩，也未向本院提交证据。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：被告何某认为《建设工程施工劳务分包合同�是受原告协迫签订的，不是真实意思表示，但被告何某未举证证明受协迫事实，本院对被告的该质证意见不予采信；原告对安徽瑞普司法鉴定所作出的《皖瑞普造鉴XXX号司法鉴定意见补正书》真实性、关联性无异议，对如下部分内容的合法性有异议：1、认为意见补正书中“土建工程预算表”第6项钢柱柱脚二次浇捣的市场询价基数过高，以15元计算较合理；2、认为《司法鉴定意见书》第十项“楼地面碎石垫层干铺厚度20cm厚”项目属于回填工程，该工程不属于原告施工范围，原告认可工程图纸显示的“碎石垫层”是碎石垫层表面的平整工程，认可市场参照价格为15元/平方米；被告何某认为《皖瑞普造鉴(２０１７)鉴字第XXX号司法鉴定意见补正书》所列的鉴定项目与原告实际施工范围有出入；本院认为，安徽瑞普司法鉴定所是有专业知识鉴定人员组成具有专业鉴定资质的鉴定机构，该机构鉴定人韩某也当庭接受了质询，其作出的《皖瑞普造鉴(２０１７)鉴字第XXX号司法鉴定意见书》及根据庭审质询意见作出的《皖瑞普造鉴(２０１７)鉴字第XXX号司法鉴定意见补正书》合法有效，本院予以采信。原告主张安徽瑞普司法鉴定所作的是虚假鉴定，本院不予采纳。
根据上述分析及认定的证据，本院确认如下事实：
2015年６月被告何某承接了被告丰科公司的２＃厂房基础建设工程，被告何某承接后将劳务部分分包给原告组织施工，双方签订了《建设工程施工劳务分包合同》，约定分包范围为包括钢筋工、木工、瓦工工作的劳务大清包；工期为２０１５年６月１４日至１０月１４日；分包价格为固定价，按图纸建筑面积每平方６０元计算。因被告丰科公司的原因２０１５年１０月该２＃厂房基础建设工程停工。本案在审理�程中，依据原告申请，本院委托安徽瑞普司法鉴定所对原告分包劳务工程未完工部分工程量价款进行评估，该所作出《皖瑞普造鉴(２０１７)鉴字第XXX号司法鉴定意见书》确定原告未完工劳务部分劳务总价为236675.49元，原告对该份《司法鉴定意见书》所列的部分工作范围有异议，该所鉴定人韩某出庭接受了质询，后安徽瑞普司法鉴定所根据质询意见又作出《皖瑞普造鉴(２０１７)鉴字第XXX号司法鉴定意见补正书》，确定原告未完工部分劳务总价为226911.44元。
另查明，该工程建筑面积7843.1平方米，以合同约定每平方６０元计算，分包合同价款为470586元，被告何某已支付工程款12万元；原告王某某在承包工程时无建筑施工资质和劳务承包资质，也没有办理工商营业登记。
本院认为，被告何某将承接的被告丰科公司的２＃厂房基础建设工程的劳务部分�包给没有资质的原告王某某，系违法分包，所签订的《建设工程施工劳务分包合同》无效，作为该合同中２＃厂房基础建设工程的实际施工人原告王某某，因履行该无效合同遭受的信赖利益损失被告何某应负赔偿责任；工程总价款依据双方约定其固定价为470586元，原告王某某未完成的工程量经鉴定为226911.44元，原告王某某实际完成劳务总价为243674.56元，被告何某已支付原告劳务款12万元，被告何某尚欠付原告123674.56元，被告何某应予赔偿，被告六安丰科机械制造有限公司将其厂房承包给没有资质的被告何某承建，在欠付工程价款范围内对原告承担责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十二条、第五十二条第（五）项、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十六条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条第一款、第九十二条、第一百四十四，参照安徽省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见》第十二条之规定，判决如下：
一、被告何某于本判决生效之日起十日内一次性赔偿原告王某某工程余款123674.56元；
二、被告六安丰科机械制造有限公司在欠付工程价款范围内对上述第一项款承担连带责任；
三、驳回原告王某某的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本院开户行：XXX；帐号XXX；收款单位：XXX。
案件诉讼费4310元，原告王某某负担1730元，被告何某、被�六安丰科机械制造有限公司共同负担2580元。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省六安市中级人民法院。
审 判 长 陶宝华
代理审判员 龚 敏
人民陪审员 吴本明
二〇一七年十月十二日
书 记 员 王远满
附相关法律条文：
一、《中华人民共和国合同法》
第四十二条当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：
（一）假借订立合同，恶意进行磋商；
（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
（三）有其他违背诚实信用原则的行为。
第五十二条有下列情�之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
二、《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超�资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。
第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
第十九条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
第二十二条当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。
第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
三、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第六十五条当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。
人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。
第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。
公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。
第一百四十四条：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
四、《安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见》
12�建设工程施工合同终止履行，工程未完工但质量合格的，应参照合同约定确定工程价款。