上海市闵行区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）沪0112民初4908号
原告：陈爱明。
原告：朱保云。
两原告共同委托诉讼代理人：沈隽倩，上海申浩（杭州）律师事务所律师。
被告：中建信控股集团上海置业有限公司。
法定代表人：吴某。
委托诉讼代理人：瞿蓓，上海合勤律师事务所律师。
原告陈爱明、朱保云与被告中建信控股集团上海置业有限公司（以下简称中建信公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年2月20日立案受理后，先适用简易程序于2017年5月8日公开开庭进行了审理。后因案情复杂，依法组成合议庭适用普通程序于2018年1月11日公开开庭进行了审理。两原告的共同委托诉讼代理人沈隽倩及被告的委托诉讼代理人瞿蓓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告陈爱明、朱保云共同向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付自2016年11月1日起至2017年1月15日交房之日止，以原告已支付的房价款2,378,942.16元为基数，按每日万分之五计算的逾期交房违约金90,399.80元；2、要求被告支付律师费3,000元。事实和理由：2015年5月13日，两原告与被告签订《上海市商品房预售合同》，原告以2,379,281元向被告购买上海市×区×路×弄×广场×号×室房屋。合同约定被告应于2016年10月31日前向原告交付房屋，若逾期交房应向原告支付违约金，违约金按购买方已付房价款每日万分之五计算。合同签订后，原告按合同约定支付了全部房款，但被告直至2017年1月15日才向两原告交付房屋。被告逾期交房的行为已经侵犯原告合法权利，故原告向法院提起诉讼。
被告中建信公司辩称，涉案房屋在2016年8月23日已经竣工验收，具备交房条件。后因相邻地块上有政府公建配套项目，导致涉案房屋住宅交付使用许可证无法按期取得，并非被告原因所致。根据预售合同补充条款第7条约定，经由政府主管部门出具相关证明，由于其他客观原因导致的延误，被告无需就此延期交付承担责任，同时房屋交付日期应当顺延。如果法院认定被告承担违约责任的话，每日万分之五的比例过高，应当调整为按同期同地段房屋租赁价格作为计算依据。合同履行中可能存在房价款补差的情况，现被告同意按照合同约定价格作为违约金本金的计算依据。不同意支付律师费。
本院经审理认定事实如下：2015年5月13日，被告中建信公司（甲方、卖方）与原告陈爱明、朱保云（乙方、买方）签订《上海市商品房预售合同》一份，上载：“第二条：乙方向甲方购买×路×弄×广场×号×室。据甲方暂测该房屋建筑面积为70.29平方米，其中套内建筑面积为50.51平方米，公用分摊建筑面积为19.78平方米。第三条：乙方购买该房屋，每平方米房屋建筑面积单价（不包含房屋全装修价格）为33,849.49元。根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款暂定为2,379,281元。双方在第十一条约定，甲方定于2016年10月31日前将该房屋交付给乙方，除不可抗力外。双方在补充条款中约定，甲方在房屋交付前须取得《住宅交付使用许可证》。双方同意甲方无须在房屋交付前办理房地产初始登记，但甲方承诺在2017年3月31日前办理房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证（大产证），如逾期则由甲方一次性承担万分之五的违约金。甲方可以延期交付该房屋的其他原因为：1、经由政府主管部门出具相关证明，由于其他客观原因而引致的延误。……甲方向乙方交付该房屋的期限，由于因本合同第十一条或上述原因而延期的，甲方不需因延期交房而承担任何责任，而本合同第十一条就有关甲方交付该房屋之期限相应顺延。双方在第十二条约定，甲方如未在本合同第十一条约定期限内将房屋交付乙方，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付房价款日万分之五计算，违约金自本合同第十一条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。该房屋符合交付条件后，甲方应在交付之日前7天书面通知乙方办理交付该房屋的手续，乙方应在收到该通知之日起7天内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志为以房屋钥匙的交付为准。在验收交接时，甲方应出示符合本合同约定的房屋交付条件的证明文件，因该房屋用途为居住用房，甲方应向乙方提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。同时甲方应当根据乙方要求提供实测面积的有关资料。甲方如不出示和不提供前款规定的材料，乙方有权拒绝接受该房屋，由此而产生的延期交房的责任由甲方承担。双方还就其他权利义务作了相应约定。
2015年5月25日，两原告向被告支付购房款759,281元，被告开具相应发票。同年9月14日，两原告向被告支付购房款162万元，被告开具相应发票。
2016年8月23日，涉案房屋所在的新建×北地块项目竣工并取得《建设工程竣工验收报告》。同年10月21日，被告向业主发送《中建信国际广场（×）房屋交付通知书》，要求业主于2016年10月30日14:00-16:00莅临交房服务中心办理有关收房手续。但由于被告尚未取得《上海市新建住宅交付使用许可证》，不具备交房条件，故双方未能办理交房手续。
2016年12月12日，涉案房屋配套设施落实，通过上海新建住宅交付使用许可审批，并于同年12月27日取得《上海市新建住宅交付使用许可证》。
2017年1月15日，被告向两原告交付了房屋。
原告为本案诉讼聘请律师支付律师代理费3,000元。
审理中，原、被告达成一致意见，如被告需承担逾期交房违约责任，则以预售合同约定的房价款作为计算逾期交房违约金的基数。
以上事实，由原告提供的《上海市商品房预售合同》、《销售不动产统一发票》、《交房手续进程确认书》等证据，被告提供的《建设工程竣工验收报告》、交房通知、《上海新建住宅交付使用许可意见征询单》、《上海市新建住宅交付使用许可证》等证据以及双方当事人的当庭陈述所证实。
本院认为，原、被告签订的《上海市商品房预售合同》是当事人真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，属合法有效的合同，双方应依约履行。本案中，被告作为商品房预售合同的出售方，其主合同义务为配合买受方办理房屋的产权过户手续以及向买受方交付涉案房屋。根据双方签订的《上海市商品房预售合同》第十一条约定，被告应在2016年10月31日前将涉案房屋交付给原告，现被告至2017年1月15日才交付涉案房屋，并提出以涉案房屋公建配套设施未建成导致交付使用许可证无法办理作为迟延交房的抗辩意见。对此本院认为，被告迟延交房不属因不可抗力导致。其次，被告未在约定的期限内取得政府主管部门出具的相关证明文件以完备交房条件，不属约定的其他免责事由，故被告迟延交房已经构成违约，应当支付相应的逾期交房违约金。对于被告提出的违约金约定过高，应以同期同地段房屋租赁价格作为计算依据的抗辩意见，本院认为，本案中双方对于违约责任有明确约定，但本院亦注意到被告迟延交付房屋确实存在一定客观因素，结合预售合同履行情况、被告违约对原告造成的实际损失、以及当前房屋的市场价格，本院酌情将双方约定的违约金由按原告已支付房价款的每日万分之五调整至按合同约定房价款的每日万分之三。对于逾期交房违约金的计算区间，本院认为，虽然被告在2016年12月27日取得了《上海市新建住宅交付使用许可证》，符合了约定交房的条件，但根据《交房手续进程确认书》可知被告实际交房时间为2017年1月15日，且在此过程中原告并无拖延收房情形，故逾期交房违约金的计算区间，也应计算到实际交房之日。关于原告主张的律师费，因缺乏合同依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告中建信控股集团上海置业有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告陈爱明、朱保云支付自2016年11月1日起至2017年1月15日交房之日止，以房价款2,379,281元为基数，按每日万分之三计算的逾期交房违约金；
二、驳回原告陈爱明、朱保云其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1,986.61元，由原告陈爱明、朱保云负担866.11元，被告中建信控股集团上海置业有限公司负担1,120.50元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审 判 长 沈 群
人民陪审员 王晓蕾
人民陪审员 尹 萍
二〇一八年一月十一日
书 记 员 缪丽丽
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。