成都市新都区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）川0114民初2162号
原告（反诉被告）：四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司，住所地四川省成都市新都区新都街道新新街二巷84号。
负责人：徐恒，总经理。
委托诉讼代理人：钟静晶，四川君合律师事务所律师，一般授权代理。
委托诉讼代理人：刘剑波，四川君合律师事务所律师，一般授权代理。
被告（反诉原告）：成都香江家具产业投资发展有限公司，住所地成都市新都区成都家具产业园区。
法定代表人：鲁朝慧，执行董事。
委托诉讼代理人：罗明，男，汉族，1975年10月16日出生，住成都市锦江区，系公司员工，特别授权代理。
四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司（以下简称锦隆鑫公司）与成都香江家具产业投资发展有限公司（以下简称香江家具公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年3月20日受理，诉讼中香江家具公司提起反诉，本案本、反诉合并审理，依法由审判员黄文利适用简易程序，于2017年5月9日公开开庭进行了审理，锦隆鑫公司的委托诉讼代理人钟静晶、香江家具公司委托诉讼代理人罗明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
锦隆鑫公司本诉向本院提出诉讼请求：请求判令香江家具公司1.支付所欠工程款2883891.2元（包括236395.92元的质保金）；2.支付所欠工程款自合同约定应付日次日起至实际付款日止的中国人民银行同期存款利息，其中2647495.28元自2013年3月10日起至2016年10月17日止，暂计302400元，236395.92元自2014年3月10日起至2016年10月17日止，暂计16100元。事实与理由：2012年，四川省骏能实业有限责任公司新都分公司（现更名为锦隆鑫公司）与香江家具公司签订了编号为JX2012[007]的《成都全球家具建材CBD10KV外线供配电工程施工合同》，约定锦隆鑫公司承包香江家具公司发包的成都全球家具建材CBD10KV外线配电工程，合同采用固定总价包干，总价为7879864元。合同签订后，锦隆鑫公司依约履行了全部合同义务，工程早已验收合格并投运，且锦隆鑫公司已经于2013年3月10日将竣工资料、竣工图、竣工报告及结算报告交与香江家具公司，合同约定的支付条件已经成就，香江家具公司应当支付总造价的97%，即7643468.08元。同时，2014年3月10日，合同约定的1年工程质保期也到期，香江家具公司应当返还3%的质保金，即236395.92元。但目前香江家具公司仅累计支付4995972.8元，尚欠2883891.2元，经向香江家具公司发送付款申请、催款通知、催款律师函等，香江家具公司仍未支付上述款项。香江家具公司的违约行为，给锦隆鑫公司造成巨大损失。
香江家具公司辩称，1.工程款没有结算，工程款至今无法确认，欠付的工程款是多少无法确定。2.工程款的支付不具备条件。根据合同约定，锦隆鑫公司要提供结算报告和相应发票。目前为止，香江家具公司没收到锦隆鑫公司的结算报告、发票，所以造成工程款无法支付的责任在于锦隆鑫公司。3.对于锦隆鑫公司主张的利息，由于没有付款是锦隆鑫公司造成的，所以其要求香江家具公司承担银行的存款利息的请求，没有依据。
香江家具公司反诉向本院提出诉讼请求：请求判令锦隆鑫公司支付工期延误违约金2053222元（按照总价款的日万分之五计算）。事实与理由：2012年4月25日，香江家具公司与锦隆鑫公司签订了《成都全球家具建材CBD10KV外线供配电工程施工合同》（以下简称合同）。合同约定，锦隆鑫公司承建成都全球家具建材CBD10KV外线配电工程，合同总价7479864万元，工期为50天（自2012年4月30日至2012年6月20日止）。合同签订后，锦隆鑫公司组织人员进场施工。2013年12月17日，双方办理工程竣工验收。基于上述事实，锦隆鑫公司实际的工期已严重超过合同约定的工期，应承担相应的违约责任。
锦隆鑫公司辩称，锦隆鑫公司已经按合同约定施工，并投运。施工期限符合合同约定，不存在违约问题，请求驳回香江家具公司的反诉请求。
经审理查明，2012年4月25日，香江家具公司（甲方）与四川省骏能实业有限责任公司新都分公司（现更名为锦隆鑫公司，乙方）签订了《成都全球家具建材CBD10KV外线供配电工程施工合同》。合同约定，锦隆鑫公司承建成都全球家具建材CBD10KV外线供配电工程，合同固定总价为7479864元。第三条工期、计划载明：“3.1.1本合同总工期为50个日历天（含节假日），开工日期为2012年4月30日，竣工日期为2012年6月20日，并保证2012年6月30日前正常送电。上述约定的开工、竣工日期与甲乙双方共同签署的《开工确认书》确定的开工、竣工日期不一致的，以《开工确认书》为准。《开工确认书》须经甲乙双方加盖公章或合同专用章生效。若乙方未按照《开工确认书》确定的日期进场施工的，每逾期开工一日，应向甲方支付固定总价款的万分之一的违约金，逾期开工超过15日的，甲方有权解除合同。……3.4逾期竣工的违约责任，如乙方不能按照本合同约定的时间竣工，延期在10日以内的，每延期一日，按固定总价的千分之二承担违约金；延期超过10日但不超过30日的，每延期一日，按固定总价的千分之三承担违约金；延期超过30日的，每延期一日，按固定总价的千分之五承担违约金。延期超过10日的，甲方均有权解除合同。”第六条合同价款与支付载明：“……6.4.2工程全部完工，经竣工验收工程质量符合合同约定并按合同约定按时供电，验收报告经政府有关部门认可后28日内，乙方应向甲方递交竣工结算报告及贰套完整的结算资料，否则，由此导致工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，乙方承担一切责任。6.4.4甲方收到乙方递交的竣工结算报告及竣工资料、结算资料后将对资料进行审核，审核通过后将在90日内对工程结算造价进行审核确认或者提出修改意见，结算资料经甲乙双方签章认可后10日内支付至结算总造价的97%。6.4.5工程结算总造价的3%为工程质量保修金。质量保修金按照质量保修书中的约定退还。6.4.6甲方凭乙方出具的工程所在地税务机关开具的正式发票及甲方相关部门的书面确认文件（工程量完成情况是否符合进度计划、工程质量是否符合合同要求、工程资料是否完备、大型机械设备及施工材料进场是否符合进场计划、是否有交违约金项目和扣款项目、进度款确认书等）支付工程款项。6.5甲方逾期付款的，每逾期一日，以应付未付款为基数，按中国人民银行同期定期存款利率向乙方支付违约金。……”第九条工程竣工及移交载明：“9.1.1工程竣工验收以施工图、设计文件、设计说明、设计变更、图纸会审记录、工程交付标准、国家现行有关施工规范的合格标准和达到本合同规定的要求为依据。9.1.2竣工验收时本工程质量须达到国家现行验收规范或行业的质量检验评定标准合格等级，且各种竣工资料完备；9.1.3其他竣工验收条件，保证通过本工程当地供电单位的验收认可，达到正常送电要求。同时具备上述条件时，乙方应在三日内向甲方提交竣工验收报告和完整竣工资料，甲方应在接到符合要求的报告和资料后七日内组织验收。工程验收符合合同约定，甲乙双方在竣工验收证书上签字盖章之日为工程的竣工日期。9.2.1工程竣工且验收合格后十日内，乙方向甲方移交三套竣工资料（含竣工图）及二套完整的结算资料；9.2.2工程通过竣工验收后五日内，甲乙方办理工程移交手续，双方在移交证书上签字盖章之日为工程的正式移交之日，因乙方原因造成不能按期交付的，应按逾期竣工承担违约责任。……”合同第十条质量保修载明：“10.1本工程保修期为1年，自工程竣工验收符合合同约定且办理工程移交手续之日计算，按国家有关保修条款之规定执行。……”双方在《开工确认书》盖章，确认“工程于2012年4月30日开工，锦隆鑫公司应于2012年6月20日前竣工。”
合同签订后，锦隆鑫公司进场施工。2012年8月30日，成都香江家园房地产开发有限公司向成都电业局提交了《高压客户内（外）部受电工程竣工报验申请书》，申请对香江全球家具建材CBD二期项目的受电工程进行竣工验收。2012年9月12日，成都香江家园房地产开发有限公司与成都电业局签订了《高压供用电合同》。
另查明以下事实：
一、香江家具公司于2013年1月28日支付1495972.8元，于2013年10月24日支付3500000元，共计支付工程款4995972.8元。
二、2015年12月4日，成都香江家园房地产开发有限公司向锦隆鑫公司发出《工程款抵房申请》。2016年3月5日，锦隆鑫公司发出了《工作联系单》对工程款抵房进行了回复，不同意成都香江家园房地产开发有限公司提出的房屋评估方式确定所抵房屋价格，建议采用实际成交销售价格的平均价格抵房。
四、2015年12月30日，四川君合律师事务所向香江家具公司发送了《律师函》。
上述事实有《成都全球家具建材CBD10KV外线供配电工程施工合同》、《开工确认书》、《高压客户内（外）部受电工程竣工报验申请书》、《高压供用电合同》、入账通知书、《工程款抵房申请》、《律师函》以及双方当事人的陈述在卷予以佐证。
香江家具公司主张“工程于2013年12月17日竣工验收”，提交了《工程竣工验收报告》和《工程竣工资料移交确认表》。经香江家具公司质证，不认可《工程竣工验收报告》，认为《工程竣工资料移交确认表》上锦隆鑫公司未填任何日期，只有香江家具公司填写了日期，监理公司未签字，是其单方陈述。本院认为，成都香江家园房地产开发有限公司于2012年8月30日申请对香江全球家具建材CBD二期项目的受电工程进行竣工验收，并且于2012年9月12日与成都电业局签订了《高压供用电合同》。虽然，香江家具公司提出主体不对，但是，成都香江家园房地产开发有限公司与香江家具公司是关联公司，两个公司的法定代表人均为鲁朝慧，而且《成都全球家具建材CBD二期A栋低压配电工程施工合同》就是锦隆鑫公司与成都香江家园房地产开发有限公司签订的。因此，可以确认在2012年9月12日之前，工程已竣工验收，锦隆鑫公司的异议理由成立，无法得出“工程于2013年12月17日竣工验收”这一结论。因此，本院对香江家具公司提交的证据不予采信。
本院认为，锦隆鑫公司与香江家具公司签订的《成都全球家具建材CBD10KV外线供配电工程施工合同》系双方当事人真实意思的表示，其内容不违反法律、法规强制性规定，属合法有效成立的合同，双方当事人应当严格按照合同的约定履行自己的义务。针对双方的争议焦点，论述如下：
1.关于工程欠款金额。双方在合同中约定的合同计价方式为固定总价包干，固定总价合同即合同总价一次包死，固定不变，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。在合同履行工程中，香江家具公司对已付款金额4995972.8元没有异议，合同总价为7879864元，可以确认工程欠款金额为2883891.2元，其中质保金为236395.92元。香江家具公司认为“工程款没有结算，欠付工程款无法确认。”其主张不能成立，本院不予采纳。
2.关于付款条件是否成就。香江家具公司认为“锦隆鑫公司没有提交结算报告和发票，工程款支付不符合条件。”双方在合同中约定“工程全部完工，经竣工验收工程质量符合合同约定并按合同约定按时供电，验收报告经政府有关部门认可后28日内，乙方应向甲方递交竣工结算报告及贰套完整的结算资料，……甲方收到乙方递交的竣工结算报告及竣工资料、结算资料后将对资料进行审核，审核通过后将在90日内对工程结算造价进行审核确认或者提出修改意见，结算资料经甲乙双方签章认可后10日内支付至结算总造价的97%。”2012年8月30日，成都电业局受理了香江全球家具建材CBD二期项目的工程竣工报验申请书，虽然香江家具公司提出申请的主体不对，但是，成都香江家园房地产开发有限公司与香江家具公司是关联公司，两个公司的法定代表人均为鲁朝慧，可以确认该工程最迟于2012年8月30日竣工。香江家具公司最迟应于2013年1月5日支付结算总造价的97%的工程款，锦隆鑫公司主张香江家具公司于2013年3月10日支付总造价97%的工程款，本院予以认可。香江家具公司提交的《工程竣工资料移交确认表》上已载明CBD10KV外线工程项目的竣工资料已移交，至于开具发票，本就属于锦隆鑫公司的合同义务，香江家具公司在支付款项后，如锦隆鑫公司未开具发票，可以向相关部门予以举报。因此，香江家具公司关于工程款支付不符合条件的抗辩理由不能成立，其应承担逾期付款的违约责任。
3.锦隆鑫公司是否存在工期逾期。双方合同约定的工期为50天，确定竣工日期为2012年6月20日。如前所述，该工程最迟于2012年8月30日竣工。锦隆鑫公司没有在合同约定期限内竣工，延期竣工71天，按照合同约定应承担逾期竣工的违约责任。
4.关于质保期届满时间。双方在合同中约定“工程保修期为1年，自工程竣工验收符合合同约定且办理工程移交手续之日计算。”锦隆鑫公司没有提交办理工程移交手续的证据，但是，成都香江家园房地产开发有限公司与成都电业局于2012年9月12日签订了《高压供用电合同》，该工程已投入运行，可以确认工程已移交。截止2013年9月12日，工程的质保期届满。
5.锦隆鑫公司主张的工程款及香江家具公司主张逾期竣工的违约金是否超过诉讼时效。2013年9月12日工程质保期届满，2015年12月4日，成都香江家园房地产开发有限公司向锦隆鑫公司递交了《工程款抵房申请》，就其及香江家具公司欠付的工程款提出用商品房抵销，诉讼时效中断。锦隆鑫公司于2017年3月20日向本院提起诉讼，要求给付工程款，在此期间内，香江家具公司主张逾期竣工的违约金，均没有超过法律规定的两年诉讼时效。
综上，锦隆鑫公司要求香江家具公司支付工程款2883891.2元，其诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。锦隆鑫公司要求香江家具公司按照中国人民银行同期存款利率支付违约金，符合双方合同的约定和法律规定，本院予以支持。锦隆鑫公司主张2647495.28元从2013年3月10日起计算，236395.92元从2014年3月10日起计算，本院予以认可。锦隆鑫公司因迟延竣工，应承担逾期竣工的违约责任。双方在合同中约定“延期超过30日的，每延期一日，按固定总价的千分之五承担违约金。”香江家具公司主张以固定总价日万分之五的标准计算违约金，已将违约金标准降低，故本院对锦隆鑫公司要求调整违约金的抗辩主张不予采纳。违约金为279735.17元（3940元/天×71天）
据此，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、成都香江家具产业投资发展有限公司于判决生效后十日内向四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司支付工程款2883891.2元；
二、成都香江家具产业投资发展有限公司于判决生效后十日内向四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司支付逾期付款违约金（以2647495.28元为基数，按照中国人民银行同期存款利率，从2013年3月10日起计算，以236395.92元为基数，从2014年3月10日起计算，均计算至本院判决确定的给付之日止）；
三、四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司于判决生效后向成都香江家具产业投资发展有限公司支付逾期竣工违约金279735.17元；
四、驳回四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司本诉的其他诉讼请求；
五、驳回成都香江家具产业投资发展有限公司反诉的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费15000元，由四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司负担500元，成都香江家具产业投资发展有限公司负担14500元；反诉案件受理费11613元，由成都香江家具产业投资发展有限公司负担10031元，四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司负担1582元（诉讼费用品迭后，成都香江家具产业投资发展有限公司应支付四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司12918元，在履行上述给付义务时一并结清）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
审判员 黄文利
二〇一七年七月二十八日
书记员 张紫棋