新疆维吾尔自治区阿克苏市人民法院
p t ” > 民 事 判 决 书
（2015）阿市民初字第4553号
原告新疆浩源天然气股份有限公司。住所地阿克苏市
法定代表人周举东，该公司董事长。
委托代理人黄艺，新疆胜天律师事务所律师。
委托代理人闫志明，住阿克苏市。
被告欧特莱能源装备有限公司。住所地浙江省永嘉县瓯北镇工业区。
法定代表人陈玲燕，该公司董事长。
委托代理人潘惠春，住浙江省永嘉县。
委托代理人任国君，住浙江省永嘉县。
原告新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称浩源公司)与被告欧特莱能源装备有限公司（以下简称欧特莱公司）凭样品买卖合同纠纷一案，本院于2015年9月7日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告浩源公司的委托代理人黄艺、闫志明，被告欧特莱公司委托代理人潘惠春、任国君到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告浩源公司诉称：2011年7月12日，原、被告双方签订关于阿克苏市门站、巴楚县门站高中调压撬的《设备买卖合同》各一份，约定原告浩源公司向被告欧特莱公司购买高中调压撬共2台，合同价款为3055500元。合同约定阿克苏市门站应于2011年9月13日前交货，巴楚门站应于2011年9月10日前交货。但是被告阿克苏市门站的交货时间逾期86天，巴楚门站的交货时间逾期113天，被告的违约行为给原告的生产经营带来极大损失。同时，由于被告提供的设备经查验与合同约定存在部分品牌不符、质量缺陷、缺失配件等情况。被告对巴楚门站拒不履行安装调试义务。为避免损失扩大，原告只得自行购置配件，保证设备早日运行。故请求法院依法判令被告承担逾期交货违约金2639900元及承担设备维修及零部件更换造成的损失325400元，本案诉讼费由被告承担。
被告欧特莱公司辩称：1、签订合同属实，但是被告逾期交货是由于被告下游供方的原因导致迟延发货，同时被告也无偿提供一台调压撬供原告先行使用，是由于原告现场基础工作未完工，不具备通气条件所致；2、原告应按照《设备买卖合同》第四条第三款、第12条、13条的约定，向被告支付违约金；3、在设备安装过程中，经双方沟通确认，只是人机软件面板略有不同，且原告认可，现在提出此问题已经超过诉讼时效。同时，被告已经对设备进行了安装调试，且派人对原告提出的质量问题进行排查确认，不存在质量问题。综上，请求法院判决驳回原告的诉讼请求，以维护被告的合法权益。
原告为证实其主张，提交以下证据：
1、《阿克苏市门站高中调压撬设备买卖合同》和《巴楚县门站高中调压撬设备买卖合同》各一份。用以证明1、按照合同约定阿克苏市门站应于2011年9月13日前交货，巴楚门站应于2011年9月10日前交货及逾期交货应承担的责任；2、合同中明确约定了安装调试和质量保证责任的事实；被告对该证据认可；本院对该证据的真实性、合法性、关联性予以确认。
2、欧特莱调压撬故障处理费用清单一份、上海增值税发票三张、维修费清单一张、信用社电子回单二份、宁波增值税发票与销售货物或者提供应税劳务清单一份、2015年5月11日劳务清单一份，用以证明因被告提供的产品质量原因导致机器故障给原告造成的损失的事实；被告对该证据不认可，本院认为被告虽不认可，但未提交反驳的证据，本院对该证据的真实性予以确认。
3、2014年5月27日和2014年6月5日答复意见各一份，证明被告没有做好维修工作，只做答复函不及时维修，给原告带来了损失的事实；被告对该证据的真实性认可，但是认为产品当时已过质保期，同时也与原告沟通维修，但是原告迟迟不打款，不是被告的原因，其他问题已经解决。本院对该证据的真实性予以确认。
4、照片五张，用以证明维修后更换的设备的事实；被告对该证据不予认可；因被告未提交反驳回的证据，故本院对该证据的真实性予以确认。
被告欧特莱公司提交以下证据：
1、阿克苏门站现场调试报告一份，用以证明双方验收培训交付使用，已经完成合同约定义务的事实；原告对该证据的真实性认可，但是认为调试时间上可以证明被告逾期交货，同时在现场调试时存在的问题原告已经提出异议，被告出示现场报告后就没有做后期原告提出的问题的后续工作，并且巴楚门站的任何工作都没有做；本院对该证据的真实性予以确认。
2、2012年6月16日售后服务单一份，用以证明被告在新疆办事处的工作人员对巴楚门站的人员进行了培训并安装调试了设备的事实；原告对该证据的真实性不予认可，认为该证据不能证明巴楚门站已经安装调试，被告应提供相关的交付使用凭证；本院对该证据将结合其他证据予以评析。
3、出库单一张、送货单四张，用以证明被告在货未到的情况下无偿为原告提供了一个调压撬使用的事实；原告对该证据的真实性不予认可，认为该送货单上没有原告公司人员签字确认，无法证实其与本案的关联性；因上述证据无原告方工作人员签字确认，且原告不予认可，故本院对该证据不予确认。
4、2015年5月14日现场工作记录，用以证明被告对原告提出的问题均已经沟通解决的事实；原告对该证据的真实性认可，但是认为该证据与本案没有关联性。本院对该证据的真实性予以确认，对其关联性不予确认。
经审理查明：2011年7月12日，原告浩源公司（买方）、被告欧特莱公司（卖方）签订阿克苏市门站、巴楚县门站高中调压撬设备买卖合同各。约定：原告向被告购买高中调压撬设备共两台，阿克苏市门站价款为2444400元，巴楚县门站价款为611100元，合计3055500元，合同价款包括设备费、运输费、包装费、保险费、装卸费、现场指导安装、调试费及税金。双方约定的交货时间为阿克苏站是60日，巴楚站是45日，交货时间是根据买方向卖方支付第一笔款项的时间开始计算，运到买方指定的门站为止。验收与安装调试：卖方应在货到后确定验收日期，并提前7日通知买方，买方应委派人员参加验收。验收结果应经双方签字确认。验收结果与合同约定不符，卖方应负责无偿退换或全额赔偿，同时应承担延误交货期的违约损失。卖方应在验收后7日内完成对设备的安装与调试，达到合同约定的要求和标准，并保证设备正常运转。违约责任：卖方未按期交付货物，逾期10天内（包含10天），每逾期一天，应向买方支付合同总额0.5%的违约金，逾期超过10天，每逾期一天，应向买方支付合同总额1%的违约金。买方未按合同约定付款，每逾期一天，应向对方支付未付货款金额0.5%的违约金。卖方未在约定的期限内完成对设备的安装调试，逾期10天内（包含10天），每逾期一天，应向买方支付合同总额0.5%的违约金，逾期超过10天，每逾期一天，应向买方支付合同总额1%的违约金。质量保证期为：设备整机经联运测试完全符合约定的技术指标，经双方代表签字确认后，即完成了对全部设备的最后验收，自最后验收之日起12个月。
合同签订后，原告于2011年7月14日向被告支付阿克苏门站合同定金733320元，于2011年7月26日支付巴楚县门站合同定金183330元，合计支付定金916650元。按合同约定，阿克苏门站应于2011年9月13日前交货，巴楚门站应于2011年9月10日前交货，被告在约定的交货期内未能按时交货。被告于2011年12月8日、2012年1月1日将全部设备运至阿克苏门站，原告予以签收。2012年3月27日，被告对阿克苏门站的设备进行了现场调试，调试时间为2012年2月29日至2012年3月27日，并出具了调试报告。调试报告中客户意见栏上注明：1、现有人机软件品牌与技术文件不相符；2、PLC可编控制器为AB，技术文件为MODICON；3、技术文件里有限流调流系统控制器未做；4、电动执行器未见遥控器。现用人机界面可用，能正常控制设备，售后人员服务优异，能对我公司提供很好的培训。双方代表在调试报告上签字。巴楚门站未调试，也未出具调试报告。由于被告提供的设备与合同约定的品牌不符，缺失配件，被告又不予修理更换，原告于是对被告提供的设备自行购买配件进行了维修，产生费用325400元。后原告以被告违约为由诉至本院。
本院认为：原告浩源公司与被告欧特莱公司签订的设备买卖合同系双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，应属有效，双方均应按照约定履行各自合同义务。在合同签订后，原告分别于2011年7月14日、2011年7月26日向被告支付阿克苏门站、巴楚门站定金合计916650元。根据双方合同约定:阿克苏门站应于2011年9月13日前交货、巴楚门站应于2011年9月10日前交货，被告分别于2011年12月8日、2012年1月1日将设备运送至阿克苏门站和巴楚门站，阿克苏门站逾期交货86天、巴楚门站逾期交货112天。根据双方合同第十三条第一款约定：卖方未按期交付货物，逾期10天内（包含10天），每逾期一天，应向买方支付合同总额0.5%的违约金，逾期超过10天，每逾期一天，应向买方支付合同总额1%的违约金。因此，原告要求被告根据双方合同约定支付违约金的诉讼请求，符合双方合同约定和法律规定，本院予以支持；对被告关于逾期交货是由于被告下游供方的原因导致迟延发货，同时被告也无偿提供一台调压撬供原告先行使用，是由于原告现场基础工作未完工，不具备通气条件所致的答辩意见，因被告未提供相关证据予以佐证，本院不予支持；对原告要求被告承担设备维修及零部件更换所造成的损失325400元的诉讼请求，本院认为由于被告提供的设备确实存在品牌不符、缺失配件的情形，原告提交的证据可以证实其主张，因此，本院予以支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十二条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告欧特莱能源装备有限公司于本判决生效后五日内向原告新疆浩源天然气股份有限公司支付逾期交货违约金2639900元；
二、被告欧特莱能源装备有限公司于本判决生效后五日内向原告新疆浩源天然气股份有限公司赔偿损失325400元。
案件受理费15260元，保全费5000元，合计20261元，由被告欧特莱能源装备有限公司负担。
逾期不履行本判决确定的金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定，当事人申请执行的期间为两年，从履行期间的最后一日起计算。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日通过本院或向阿克苏地区中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于阿克苏地区中级人民法院。
审判长陈彬
代理审判员喻霞
人民陪审员孟献成
二○一六年七月十五日
书记员李维