成都市武侯区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）武侯民初字第4931号
原告（反诉被告）四川堃腾电子科技有限公司。住所地：成都市金牛区光荣西路**号*楼*******号。
法定代表人龚婷，总经理。
委托代理人高天，四川琴台律师事务所律师。
被告（反诉原告）四川大学华西第四医院。住所地：成都市人民南路三段**号。
法定代表人李晓松，院长。
委托代理人杨晓原，四川海峡律师事务所律师。
原告四川堃腾电子科技有限公司（以下简称堃腾公司）与被告四川大学华西第四医院（以下简称华西四医院）买卖合同纠纷一案，本院于2013年10月15日受理后，被告华西四医院在举证期限内提出反诉，本院依法受理并合并审理，由审判员林娜独任审判，于2013年12月23日公开开庭进行了审理，后根据案情需要本案转为普通程序组成合议庭，于2014年3月27日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）堃腾公司的法定代理人龚婷及委托代理人高天，被告（反诉原告）华西四医院的委托代理人杨晓原均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）堃腾公司诉称，堃腾公司与华西四医院于2012年6月7日签订《购销合同》，合同约定华西四医院向堃腾公司采购一台美国安捷伦科技公司生产的等离子质谱仪。合同约定堃腾公司交货后华西四医院验收合格的30日内向堃腾公司支付合同总价款1937000元的95%即1840150元。合同签订后，堃腾公司积极从美国进口该设备并于2012年11月2日向华西四医院交付了标的物，华西四医院于2012年12月31日验收合格。华西四医院验收合格后只支付了1336050元，还有504100元未支付。故堃腾公司诉至法院，请求法院判令华西四医院立即支付拖欠堃腾公司的货款504100元。
被告（反诉原告）华西四医院辩称并反诉称，堃腾公司所述华西四医院有货款504100元未付属实，但华西四医院未付的原因是堃腾公司未能按期交付货物，已经构成违约。双方在《购销合同》中约定“乙方逾期交货，超过60日，每逾期1日乙方向甲方偿付合同总额3‰的滞纳金，直至交货为止”。堃腾公司于2012年12月31日才向华西四医院完成交货，按合同约定已逾期117天，根据合同约定，应向华西四医院支付违约金68万元。故请求法院判令堃腾公司向华西四医院支付违约金68万元。
原告（反诉被告）堃腾公司反诉辩称，华西四医院购买的货物含有液体和核设备，对安装和放置环境均有很高要求，如不符，有可能造成安全事故。直到2012年12月19日华西四医院才符合要求，堃腾公司才可以调试以及安装。堃腾公司交货时间是2012年11月2日，2012年12月31日才验收合格，时间将近2个月，也验证了华西四医院的环境不符合安装要求。故堃腾公司并无违约行为，请求法院驳回华西四医院的反诉请求。
经审理查明，堃腾公司（乙方）与华西四医院（甲方）于2012年6月7日签订1份《购销合同》，约定甲方以1937000元的价格向乙方购买1台美国加州安捷伦科技公司生产的Agilent7700x等离子体质谱仪；交货时间、地点“合同生效之日起30日以内，甲方医院”；乙方保证所供设备是全新的合格产品，对设备质量负责，并提供必要的技术资料，设备质保期为整机保修一年，质保期内所有质量问题由乙方负责，维修发生的一切费用由乙方承担，乙方对设备实行终身维修服务，超过质保期后的维修只收零配件的成本费，更换配件后，该配件保修一年；交货地点为甲方指定，交货方式由乙方将所供设备运至交货地点并完成安装、调试、验收，由甲方在验收单签署验收合格后视为完成交货，设备验收完结之前的所有风险由乙方承担；全部设备调试完毕后7个工作日内进行验收，安装完毕临床试用7日，设备使用正常视为完成设备验收，交付设备的质量技术应以国家相关标准为准；乙方凭验收报告向甲方收取费用，甲方在验收合格30日内向乙方账户拨付合同总款95%即1840150元，余款5%即96850元在质保期满一年后10个工作日付清；乙方逾期交货时，超过60日，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额3‰的滞纳金，直至交货日止。
合同签订后，堃腾公司于2012年11月2日将设备运送至华西四医院指定地点。2012年12月7日及同月17日，华西四医院分两次向堃腾公司转款共计1336050元。2012年12月19日，堃腾公司开始进行安装，2012年12月31日安装结束，华西四医院对设备签字验收。
上述事实，有《购销合同》、货物签收单、支付凭证、《安捷伦公司声明科学与化学分析仪器安装验收报告》，双方当事人陈述笔录，收集在案予以佐证。
为了支持自己的诉讼请求，原告方向本院提交了如下证据材料：1.安捷伦科技贸易（上海）有限公司出具的《证明》1份，内容为该公司于2012年7月派遣工程师到华西四医院现场查勘并给出安装环境需修改建议。2012年7月至9月间，安捷伦公司去过三次查看现场安装环境。2012年9月7日，该公司再次至华西四医院并出具了《ICP-
MS实验室安装环境修改说明》，但截至2012年11月2日，华西四医院依然不具备安装设备的环境，仅可放置设备。2012年12月19日，华西四医院方满足安装条件。
2.《ICP-
MS实验室安装环境修改说明》，系堃腾公司向华西四医院出具函件，内容为要求华西四医院安装的实验室需做安装独立接地电源及测试排风风速2个方面的修改。
3.2012年11月30日邮件，系安捷伦科技贸易（上海）有限公司向华西四医院发送，内容为华西四医院排风系统风速与内径不能达到仪器安装要求，无法安装，建议其另装符合标准的排风系统。
华西四医院质证认为，对证据材料1无异议，但不能证明堃腾公司未违约；证据材料2、3均未收到，即使是真实的，堃腾公司在2012年9月初就发现安装环境不符合要求，应早作相应工作，此不能作为逾期交货的抗辩理由。
为了反驳堃腾公司的主张，支持自己的反诉请求，华西四医院向本院提交了堃腾公司于2012年11月16日向其出具的《关于安捷伦7700X-MS装机说明》，函件内容为华西四医院采购的仪器是“对各类复杂基体的金属材料、环境、海洋、食品、医药、临床、土壤、动植物等样品中的无机元素进行检测的仪器。现在该仪器已经到贵院实验室，因装机所需配件报关速度慢，我单位也正在跟厂家营运部抓紧沟通，尽量在下周五对机器进行安装调试”。
华西四医院认为该函件可以证明堃腾公司交货延迟，堃腾公司对真实性无异议，但认为不能证明其延迟交货。
本案在审理过程中，经堃腾公司申请，本院对安捷伦科技贸易（上海）有限公司的工作人员黎薇进行了询问，黎薇陈述其是产品工程师，堃腾公司向华西四医院提供的仪器就是向安捷伦科技贸易（上海）有限公司采购。2012年7-9月期间，黎薇与同事几次到华西四医院查看场地准备情况，发现达不到安装要求，当即就与华西四医院的在场负责人沟通，告知其情况并要求整改。后来黎薇所在的公司还于2012年11月底向华西四医院出具函件，建议其整改，是通过电子邮件发给堃腾公司的。
对黎薇的证人证言，华西四医院认为黎薇是安捷伦科技贸易（上海）有限公司的工作人员，该公司与堃腾公司是有利益关系的单位，其证言不能采信。
本院认为，堃腾公司与华西四医院签订的《购销合同》是双方当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，对双方当事人均有约束力。堃腾公司向华西四医院交付了货物，华西四医院也验收合格并使用，故华西四医院应当按约向堃腾公司支付货款，双方约定“乙方凭验收报告向甲方收取费用，甲方在验收合格30日内向乙方账户拨付合同总款95%即1840150元”，华西四医院在2012年12月31日验收合格，应在2013年1月30日之前向堃腾公司支付合同总款95%的货款，现华西四医院付款1336050元，尚有504100元货款未付，故对堃腾公司要求华西四医院支付货款504100元的诉讼请求，本院予以支持。
对于华西四医院认为按照合同约定，堃腾公司应在2012年7月7日之前交货，而其实际在2012年11月2日才交货，当年12月31日才安装调试完毕验收合格，堃腾公司已延迟交货，按照双方约定的条款“乙方逾期交货时，超过60日，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额3‰的滞纳金，直至交货日止”，堃腾公司应向其支付违约金68万元。因华西四医院购买的设备对放置安装环境有较高要求，堃腾公司有证据证明未及时送货是因华西四医院提供的实验室不能满足放置安装条件，安捷伦科技贸易（上海）有限公司也出具证明证实此情况，该公司负责此项目的工作人员黎薇的证人证言印证了上述事实。华西四医院并无证据证明其对堃腾公司延迟交货提出异议，且在堃腾公司交货后支付了大部分货款，也应视为华西四医院对堃腾公司交货行为的认可。故对华西四医院认为堃腾公司延迟交货构成违约的反诉请求，本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）四川大学华西第四医院自本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）四川堃腾电子科技有限公司支付货款504100元；
二、驳回被告（反诉原告）四川大学华西第四医院的反诉请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费8840元，反诉案件受理费5300元，共计14140元，由被告（反诉原告）四川大学华西第四医院负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
审 判 长 林 娜
人民陪审员 谢再琼
人民陪审员 张 芮
二〇一四年四月二日
书 记 员 岳 静