河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2016）豫0184民初4421号原告：王永涛，男，1989年12月10日出生，汉族。委托代理人尹燕，系原告之亲属。被告：郑州市三阳商贸有限公司。法定代表人杨灿安，董事长。委托代理人王鹏，河南帝豪律师事务所律师。原告王永涛与被告郑州市三阳商贸有限公司（以下简称三阳公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2016年8月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王永涛的委托代理人尹燕，被告三阳公司的委托人王鹏均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告郑州市三阳商贸有�公司立即支付原告延迟交房违约金30200元（暂计从2015年9月30日至2016年7月31日，减去被告前期已支付的违约金），延迟交房违约金诉求直至符合合同约定及法定交房条件正式交房为止。2、要求被告赔偿原告逾期逾期交房造成的损失15000元。3、要求被告承担本案全部诉讼费和因延迟交房造成原告交通费、误工费、律师费等2000元。以上各项费用共计47200元。事实与理由：2015年3月29日，原告与被告签订商品房买卖合同（合同编号：150××××5126，购买被告开发的位于新郑市××镇××城内龙湖××小区××楼××单元××房，原告已支付总购房款657389元。合同签订后，原告在2015年3月29日支付了首付款257389元，并与被告、上海浦东发展银行郑州分行签订了《借款抵押合同》，上海浦东发展银行也向原告支付了40万元。原被告双方签订的房屋买卖合同第八、九条明确规定了违约责任。2015年9月30日至今，被告不能按合同约定条件交房，原告及其他业主多次和被告协商未果，故诉至本院。被告三阳公司答辩：1、按照购房合同约定，违约金标准过高，应参照当地房屋租赁费加30%以内确定违约金的标准。2、合同约定的购房人交付房屋的条件是购房人缴纳契税后，违约金应从购房人交付契税第二日起计算。3、全国性雾霾治理导致工程停工5个月，属于不可抗力，违约金计算时应扣减这个时间。4、原告其他要求的损失没有事实和法律依据，不应支持。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2015年3月1日，原告与被告签订房屋编号为150××××5126的《商品房买卖合同》，合同主要内容�：第三条，买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房为龙湖镇龙湖新城内龙湖·熙岸1幢2单元6层603号房，该商品房建筑面积共122.68平方米。第四条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第1种方式计算该商品房价款：按建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米5358.57元，总金额（人民币）陆拾伍万柒千叁百捌拾玖元整。第六条付款方式及期限，买受人按下列第3种方式按期付款：3、其他方式，约定金额257389元，付款方式商业贷款，约定付款时间：201531，缴纳比例：39.15%，贷款金额40万元；第七条买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理【不作累加】（1）逾期在90日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际金额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之1的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的5%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之2（该比率应不小于(1)项中的比率）的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。第八条交付期限出卖人应当在2015年9月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，本合同约定的商品房交付买受人使用：该商品房经“五大主体”验收合格。第九条出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按照本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理【不作累加】（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之2（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。……第十一条交接由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：1、如买�人未付清房款、契税、公共维修基金、违约金等应付款，则实际交付日期顺延，且承担逾期付款责任。……附件四合同补充协议第三对合同第八条补充约定：如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除或变更合同外，甲方可据实予以延期：1、遭遇不可抗力且甲方在发生之日起60日内告知乙方的。2、乙方未付清房款、契税、公共维修基金、违约金等应付款的……。2015年3月1日王永涛向三阳公司缴纳维修基金7975元。2015年3月23日王永涛向三阳公司付购房款257389元。第二期房款，王永涛采用按揭贷款方式进行支付，银行于2015年6月11日向三阳公司放款40万元，2016年4月13日三阳公司向王永涛开具第二期购房发票，金额40万元。2016年8月26日王永涛交契税9860.83元。2016年2月28日，三阳公司就龙湖熙岸一期项目延期交房事宜对业主做出以下承诺：一、�合同约定的交房之日（2015年9月30日或其他合同规定日期）起至我公司向业主实际交房（满足合同交房条件）之日止，我公司承诺将按购房合同约定支付业主相应的逾期交房违约金，2016年2月28日前产生的逾期违约金，以现金方式在2016年3月31日前支付完毕。对于因天气、政府管制等不可抗拒因素导致的交房顺延期限，我公司不再主张扣除相应延期天数。为正式交房前，业主可选择2016年2月28日后进入该小区装修但不视为正式交房，已装修业主违约金按合同约定一半赔付，为装修业主违约金按合同约定全额赔付。若在2016年5月31日前仍未符合合同交房条件，我公司承诺向所有业主按购房合同约定支付违约金，我公司承诺在实际交房日后15个自然日内，以现金方式向所有业主一次性支付违约金。二、我公司承诺实际交房前龙湖熙岸一期项目西门及道路、水电天然气、有线电�、雨污管网工程、道路等均应具备合同约定标准及法律规定标准，我公司承诺最迟在2016年12月31日前完成绿化景观工程，为业主提供良好小区环境。如未具备合同约定标准，我公司按合同约定向所有业主承担违约责任。三、阳台按非封闭方式计算面积计入房屋面积。四、我公司承诺在实际交房（满足合同交房条件）前不收取任何物业费（装修业主应缴纳物业费）。五、合同约定的“已付房款”是指业主支付的全款、首付款或到账的按揭贷款，故合同交房日期后，贷款未到账则违约金按照已支付款额为基数赔付，银行贷款到账后合并为全款基数赔付。六、交房时间以我公司向业主实际交房（满足合同交房条件）的时间为准，因此2016年1月31日下达交房通知书不视为交房日期。七、自正式交房日起365天内，我公司承诺全力协助业主办理房屋所有权登记。公司负责人杨戈签字捺印，三阳公司加盖印章。三阳公司至今未向原告交房，王永涛诉至本院。庭审中，王永涛称三阳公司已经支付其违约金9925元，该部分扣除后，三阳公司应支付其违约金30200元。上述事实，有当事人的陈述，《房屋买卖合同》、《承诺书》、发票等相关证据证明。本院认为，王永涛与三阳公司签订的合同编号为150××××5126的《商品房买卖合同》，系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反国家相关法律法规，合法有效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，双方均应按照合同约定行使权利、履行义务。后王永涛支付了房款657389元，交了维修基金和契税，但三阳公司至今未交房。当事人应当依照约定全面履行自己的义务，当事人一方不履行义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或�赔偿损失等违约责任。三阳公司2016年2月28日作出了关于龙湖熙岸延期交房承诺书“若在2016年5月31日前仍未符合合同交付条件，将承诺向所有业主按购房合同约定支付违约金”根据合同第九条第1款第二项约定的按照已交付房款日万分之二自2015年10月1日起计算至实际交房之日止。因王永涛的第二期购房款是采用商业贷款形式，贷款发放时间为2015年6月11日，王永涛向三阳公司付清房款的时间为2015年6月11日，三阳公司向王永涛出具第二期房款发票的日期为2016年4月13日，违约金应以房款657389元为基数按照日万分之二自2015年10月1日起计算至2016年7月31日，即39969.25元。对于该阶段的违约金，原告称被告已经支付9925元，故扣除后三阳公司应支付违约金30044.25元。之后的违约金按总房款657389元的日万分之二自2016年8月1日起计算至实际交房之日止。对于原告要求被告赔�原告逾期交房的损失15000元及要求被告承担因延迟交房造成的原告交通费、误工费、律师费等2000元，未提交相关证据，故本院不予支持。当事人对自己的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，有责任提供证据加以证明，在做出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。三阳公司辩称违约金应从缴纳契税之日第二日开始计算，因三阳公司在承诺书中承诺若在2016年5月31日前仍未符合合同交付条件，及时交付房屋，在合同约定的交房时间之前交清房款的应从合同约定的交房时间2015年9月30日按照合同价款的万分之二起计算违约金，且在三阳公司在收到房款后，未及时向原告开具发票，致使原告不能及时缴纳契税，故对三阳公司的辩称意见不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告郑州市三阳商贸有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告王永涛自2015年10月1日起至2016年7月31日的违约金30044.25元。之后的违约金按总房款657389元的日万分之二自2016年8月1日起计算至实际交房之日止，于实际交房之日支付。二、驳回原告王永涛的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费980元，由原告王永涛负担429元，被告郑州市三阳�贸有限公司负担551元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状正本一份，副本十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费用，并将交费凭证交至本院查验，逾期视为放弃上诉。审 判 长  代蔚青审 判 员  徐亚磊人民陪审员  杨 涛二〇一六年十一月二十五日书 记 员  韩 冰