内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民法院
民 事 判 决 书
（2015）鄂民初字第325号
原告孙毅民，男，汉族，吉林省天岗石材产业经济开发区华兴石材厂业主，现住址吉林省蛟河市。
委托代理人张军，黑龙江轩言律师事务所律师。
被告姜海龙，男，汉族，无职业，现住址内蒙古自治区鄂伦春自治旗。
被告齐齐哈尔宏盛建筑工程有限责任公司，住所地黑龙江省齐齐哈尔市。
法定代表人赵永志，该公司经理。
原告孙毅民诉被告姜海龙、齐齐哈尔宏盛建筑工程有限责任公司（以下简称宏盛建筑公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2014年2月21日立案受理后，依法公开开庭进行了审理。一审判决后被告姜海龙不服上诉，二审将一审判决发回重审，本院于2015年3月10日立案后，由赵忠义担任审判长与审判员徐庆国，人民陪审员王毅重新组成合议庭，由徐庆国主审本案。原告孙毅民委托代理人张军和被告姜海龙到庭参加诉讼，被告齐齐哈尔宏盛建筑工程有限责任公司经传票传唤无正当理由未到庭。本案经本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。
原告孙毅民诉称，2011年，被告姜海龙挂靠被告宏盛建筑公司承揽鄂伦春旗大杨树二中新建教学楼工程。被告姜海龙为该工程的实际施工人。因工程设计要求对教学楼外墙进行干挂大理石，被告姜海龙与我签订《石材工程承包合同》，双方约定，被告姜海龙将大杨树二中教学楼一楼外墙石材干挂项目以大包形式发包给我经营的天岗石材产业经济开发区华兴石材厂。后双方结算总工程量为1475平方米，按360.00元／平方米合同价格，总计工程款为53.10万元。但双方就违约行为及违约责任发生分歧。后经双方朋友协调，双方以实际工程量进行结算。经双方确认，扣除已结清人工费及部分材料，结余款确定为石材款。约定由被告姜海龙出具欠条一张，作为最终结算依据。因姜海龙称建设单位政府没有按期拨款，自己没有挣到钱，在应给付25万元的情况下，出具了22万元石材款的欠条。而后，原告应被告姜海龙的要求，将手中所存工程资料交还给被告姜海龙保存或销毁。仅持一份最终结算欠条作为欠款依据。因被告拖欠上述欠款，现起诉要求二被告立即连带给付原告工程款22万元；并从2012年4月1日起按银行同期贷款利率给付迟延工程款的逾期利息到付清之日止；二被告负担本案诉讼费用。
被告姜海龙辩称，原告所述不是事实。2010年10月1日，原告承包我大杨树二中教学楼外墙干挂大理石工程。双方签订了合同。当年原告干到12月没有干完，延期至次年5月接着施工，直到6月才结束。使工程验收延期一年。原告构成违约。因原告延期交工影响建设单位拨款进度及向工程竣工验收。逾期交工原因是原告管理有问题，进度慢。当年冬天因怕影响工程质量，我没有让原告继续施工，所以第二年才干的。工程结束后，双方进行了结算，因原告违约，依照合同约定，如原告不能按时交工按30%付违约金；如我不能按时付原告工程款，我付违约金30%，因此按合同算下来，原告还欠我十三、四万元。后来有人给原告说情，我看在各种关系情况下，同意如果政府将工程款拨付给我，我就给原告钱。并给原告出了欠条。如果原告起诉，我就要求按合同算账。因此我提出反诉，因我已按合同约定分期分批支付原告28万余元。后期原告逾期交工，按合同约定，交工日期为2010年11月5日。提前一天我方奖给原告1000.00元，延期一天我方罚原告1000.00元。原告延期交工7个月，应赔偿21万余元。另按合同约定，因原告责任工程延期，原告应赔偿我方工程总造价30%的违约金。工程总造价为50万元。即原告应承担违约金15万元。我欠原告石材款22万元。双方欠款相互冲减后，原告尚应赔偿我14万元。另我给原告石材款原告得给我出具发票。
被告宏盛建筑公司未答辩。
本案的争议焦点问题是：一、原、被告签订的合同效力？二、在双方就工程款结算问题发生争议后，被告姜海龙为原告孙毅民出具22万元欠据的行为，能否认定系对其合同责任的免除？
原告为支持其诉讼请求提供22万元欠条一份。用以证明工程竣工后，2012年4月1日，原告与被告姜海龙进行了竣工结算，被告姜海龙确认扣除已付工程款后，尚欠原告22万元。庭审被告姜海龙承认22万元欠条但要求给付欠款后被告得给出具发票。本院认证意见：该书证内容与原、被告陈述相互印证，能够确认其真实性，故本院依法确认其证明力。
被告姜海龙为支持其抗辩理由提供石材工程承包合同复印件一份，用以证明原告延期交工，依照合同应承担工程总造价30%的违约金及延期罚款（1000.00元／天X延期天数）。原告孙毅民对合同真实性无异议。但认为自己未违约。本院认证意见：因当事人对合同真实性无异议，本院依法确认其证明力。
被告宏盛建筑公司未提交证据。
本院依法调查取得的证据：1、鄂伦春自治旗教育局关于大杨树二中教学楼建设工程资料一册。原告孙毅民对其真实性无异议。被告未到庭质证。本院认证意见：该资料内容真实、来源及形式合法，能够证明涉案工程开工建设及竣工验收合格等事实，本院予以采信。2、宏盛公司副书记王凤学询问笔录一份，证实姜海龙工程是挂靠宏盛公司，双方质证无疑义，本院予以采信。
本院经审理查明，吉林省天岗石材产业经济开发区华兴石材厂（以下简称华兴石材厂）系原告孙毅民投资开办，工商登记注册为个体工商户。2010年10月1日，被告姜海龙以被告宏盛建筑公司大杨树二中第一项目部名义与原告孙毅民经营的华兴石材厂签订石材工程承包合同。双方约定，被告将大杨树二中教学楼一楼外墙石材干挂项目发包给华兴石材厂。承包形式为大包，含石材运输费用、安装费、挂件、钢材等。被告提供搭建脚手架。工期为2010年10月1日至2010年11月5日。工程造价及结算方式为厚度25mm天岗火烧板承包单价每平方米360.00元，按实际安装发生量结算。窗口含在结算面积内。被告付定金5万元，最后一次结算时计入工程款内。被告按工程进度拨款，工程进行到50%，被告拨款50%；工程进行到75%，被告再拨款25%；工程结束时，被告再拨款20%；其余5%作为质保金，在2011年5月31日之前返还。因原告原因造成工程延期，原告方赔偿被告工程总造价30%的违约金。按合同双方确认的工期，提前1天被告奖给原告方1000.00元，延期1天罚原告方1000.00元。合同签订后，原告组织施工并竣工交付被告。而后双方因工程款结算发生争执，被告姜海龙以原告孙毅民延期交工为由，要求原告依照合同约定，承担违约责任。后经他人调解，双方进行了结算，被告姜海龙为原告出具22万元欠据一份。现原告孙毅民因催款未果诉至本院，请求判令二被告立即连带给付原告工程款22万元；并从2012年4月1日起按银行同期贷款利率给付迟延工程款的逾期利息到付清之日止；二被告负担本案诉讼费用。诉讼中，被告姜海龙以原告违约为由提起反诉，请求判令原告孙毅民赔偿违约金14万元，后又撤回反诉。
诉讼中，原告孙毅民主张被告姜海龙未按合同约定进度拨款，导致无法发放工人工资，因而发生阶段性停工、窝工及2011年11月初已完工并要求被告姜海龙验收但遭姜拒绝，但未提供证据证明。被告姜海龙主张已按期拨付工程款，但因原告孙毅民管理不善，进度慢，导致工程延期，亦未举证证明。
关于工程付款情况，原告与被告孙毅民均承认曾结算工程款28万元，但原告孙毅民认为以上款项并非按期拨款，而是被告姜海龙通过代付运费、人工费及交付定金等方式结算的。
关于原告施工工程量及造价情况，原告孙毅民主张自己施工的工程量为1475平方米，按360.00元／平方米合同价格，总计工程款为53.10万元。被告姜海龙承认工程总价为50万元。对施工工程量为1475平方米有异议。双方对自己主张的事实均未举证证明。
被告姜海龙主张，为原告孙毅民出具22万元欠据时，双方曾约定如果政府（建设单位）拨付工程款，就给原告钱。如果原告起诉，就要求按合同算账。但未举证证明。原告对此予以否认。
另查明，大杨树二中教学楼工程建设单位为鄂伦春自治旗教育局。工程规模为4928平方米，工程总造价为729万元。中标施工单位为本案被告宏盛建筑公司。该施工项目经理为杨勤勋。合同约定工期为2010年6月20日至同年10月20日。该工程已于2011年8月9日经政府有关部门综合验收合格。被告姜海龙并非该公司职工，系使用该公司营业执照及建筑资质承揽了该工程。而后将该工程中的一楼外墙立面干挂大理石装饰装修工程（建筑幕墙工程）分包给原告孙毅民。原告孙毅民无承包幕墙工程专项分包建筑资质。
本院认为，大杨树二中教学楼工程为建筑法所规制的房屋建筑工程。承包（分包）该工程的施工人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。个人不得承揽该工程。原告分包的系该工程中的幕墙工程，依法应具有国家规定的幕墙工程专业承包资质。原告作为个人，无相应资质而承揽工程，其与被告签订的石材工程承包合同因违法而无效。但涉案工程已经国家有关部门竣工验收合格，依照法律规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。因此，原告孙毅民有权主张涉案工程价款。根据原、被告陈述，工程竣工后，双方经结算，确认尚欠工程款22万元并形成债权凭证，系双方真实意思表示，合法有效，原告据此要求其支付上款并按银行贷款利率支付逾期付款损失，于法、于理有据，应予支持。被告要求给付原告欠款时原告应给出具发票的请求合理合法，本院予以支持。法律禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，被告姜海龙作为自然人，使用被告宏盛建筑公司名义及企业资质证书承揽工程，系违法行为。故被告宏盛建筑公司对上述债务应承担连带责任。根据上述事实与理由，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、第二百六十九条、第二百七十二条第三款、《建设工程质量管理条例》第七条、第二十五条、《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百五十二条、第一百五十四条的规定，判决如下：
一、被告姜海龙在本判决生效后十日内给付原告孙毅民工程款220000.00元（原告孙毅民给被告出具发票），并自2012年4月1日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计付利息至判决生效后指定的履行期间届满之日止。
二、被告齐齐哈尔宏盛建筑工程有限责任公司对上述债务承担连带责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4600.00元，由被告姜海龙、齐齐哈尔宏盛建筑工程有限责任公司负担。反诉费1550元，减半收取775元，退回被告姜海龙775元。
如不服本判决，可在本判决书送达的第二日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于呼伦贝尔市中级人民法院。
审 判 长 赵忠义
审 判 员 徐庆国
人民陪审员 王 毅
二〇一五年八月十五日
书 记 员 刘晓萍