江苏省宿迁市宿城区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏1302民初2293号
原告：光正钢机有限责任公司，住所地武汉市新洲阳逻开发区红岗村。
法定代表人：周永麟,该公司总经理。
委托诉讼代理人：刘兴才,该公司员工。（2017年9月18日撤销委托）
委托诉讼代理人：章梅娟,该公司员工。
委托诉讼代理人：林立明，上海金钻（宁德）律师事务所律师。（2017年9月18日委托）
被告：江苏新固丰桩业科技有限公司,住所地宿迁市宿城区洋北镇船行村3组。
管理人：江苏义扬律师事务所。
诉讼代表人：张进，江苏义扬律师事务所律师。
原告光正钢机有限责任公司（下称光正钢机）诉被告江苏新固丰桩业科技有限公司（下称新固丰公司）破产债权确认纠纷一案，本院于2016年3月30日立案受理后，本院由审判员毛晓梅适用简易程序独任审判，于2016年5月10日、5月13日公开开庭进行了审理。后该案依法组成合议庭于2017年7月4日、9月18日公开开庭进行审理。原告光正钢机的委托诉讼代理人章梅娟、被告新固丰公司的委托诉讼代理人张永旭到庭参加诉讼。本院现已审理终结。
原告光正钢机向本院提出请求：确认原告对被告新固丰公司享有债权即加工费3887515.6元及被告支付逾期付款利息345850.42元（自2014年9月22日至2016年3月3日止共计528天,3887515.6*6.15%/365*528）并承担本案诉讼费用。事实和理由：原被告双方于2012年10月26日签订的德丰方桩生产线一期厂房钢结构产品加工合同（合同编号:GJSG-2012-01），合同生效后,原告已按照合同约定履行了合同义务并现场交付。经确认结算金额为25310476.98元。截至今日，被告共支付原告加工费21422961.38元，尚拖欠加工费3887515.6元。由于被告无正当理由不能及时给付我公司货款，并应承担相应的损失。
被告新固丰公司辨称：1、与原告签订合同的是江苏固丰管桩集团，并非是我公司；2、我公司不欠原告的加工费。因为原告加工钢结构厂房严重延误工期自2012年12月31日至2014年9月20日，依据双方合同的约定,延误工期应承担每天50000元的违约金。即便经过结算我公司尚欠其加工费3887515.6元，这部分费用中还包含482370元的质保金，但是与原告因延误工期承担的违约金冲抵后所剩无几。同时原告在运输钢结构途中将被告公司路面压坏，应赔偿500元。3、2012年10月26日我公司与光正钢结构股份有限公司（下称光正集团）签订的钢结构施工合同，该合同加盖了光正集团的印章，签字人“常江”同时也是光正钢机的法定代表人，工期承诺书及结算书均有光正集团和本案原告同时加盖两公司印章，上述材料可以证实涉案钢结构厂房的承揽和施工义务人是原告和光正集团，二人共同完成加工安装承揽合同。从涉案工程的单项竣工验收单上来看，钢结构厂房的承建方是原告及光正集团。因此我公司与上述两个单位统一结算，对合同只是整体履行，不存在原告所说的各自结算，分开支付的问题。
对于被告新固丰公司的辩解意见，原告称：1、双方通过结算，对于被告应付款项进行了汇总，意味着被告放弃要求原告承担工期延误的相关违约责任。2、即便存在违约，也是由于被告不能按照合同约定足额支付进度款导致，因此我公司不应承担延误工期的违约责任。另外被告不能提供工程的施工条件及工程量有相应的增加，均是造成工期延误的原因。3、我公司和光正集团各自结算，分开支付。光正钢机负责钢结构厂房的制作和运输，而光正集团负责钢结构厂房的安装。被告提供的支付明细也可以反映出被告对这两家公司的款项支付也是分别支付的。支付给光正钢机的款项为21422961.38元，支付给光正集团款项是2627038.62元。
经审理查明：2012年10月26日,江苏固丰管桩集团有限公司（甲方）与原告（乙方）法定代表人常江签订《承揽加工合同》（合同编号GJSG-2012-01），约定：工程名称为德丰方桩生产线一期钢结构（方桩）模据产品；承包内容为钢结构产品,工程总造价为24118500元，总加工量约3108.73吨，以上总造价为暂定价，最终以双方确认的供货产品的过磅量乘以综合单价（包含税费）进行结算，以上总造价为暂定价，最终以双方确认的供货产品的过磅量乘以综合单价（包括税费）进行结算；总加工工期暂定为45天,如果合同签订后三日内甲方未提交乙方最终加工图纸导致乙方不能进行加工，至图纸问题解决完毕期间，工期相应顺延；由于不可抗力因素造成的产品加工无法正常进行，工期相应顺延。付款方式：合同签订三日内，甲方向乙方支付100万元作为预付备料款，2012年10月31日前甲方支付100万元作为加工进度款；2012年11月10日前甲方支付至合同总价的20%即4823700元；按每批次500吨产品发货，发货前由甲方项目负责人在乙方生产车间验收合格后，支付至每批次发货产品综合总价（按综合单价含税费计算）的90%；最后一批产品发货前，甲乙双方进行加工结算后，甲方支付至全额合同货款（按综合单价含水分计算）总价的95%；全部产品发到现场后三日内支付合同货款总价的3%即723555元，余款2%计482370元作为质保金，于工程完工后一年内付清。
后原告对上述工程进行施工。
2012年10月26日，发包方即被告新固丰公司（2013年5月24日由江苏德丰桩业股份有限公司更名而来）与承包方光正钢结构股份有限公司（后更名为光正集团，光正钢机的法定代表人“常江”作为光正集团的经办人签名）签订《钢结构建设工程施工合同》，约定承包方施工德丰方桩生产线一期钢结构厂房（含辅房）工程，工程安装预算书确定的价格为人民币2885190.81元，其中一期主厂房安装综合总价为2514634.71元；辅助厂房安装综合总价为370556.1元；开工日期为2012年11月15日，完工日期：一期主厂房于2012年12月31日前完成主厂房主体结构、墙面板、屋面板的安装，其中墙面维护施工12月20日前完成，确保铝合金窗安装进度，其他主厂房小型附件安装可延长至2013年1月15日前安装完工；一期辅助厂房2013年1月15日前完工。工程进度：自本合同签字起80日完成全部工程量，其中主厂房自材料进场后47天完成，辅助厂房自材料进场后80天完成。……第五条工期顺延：……
2012年10月26日，甲方即被告新固丰公司与乙方即原告签订《工期承诺书》，约定乙方承建的甲方德丰方桩生产线钢结构一期主厂房工程，按照乙方母公司（光正钢结构股份有限公司后更名为光正集团）与甲方签订的安装合同第五条第二款的约定（完工日期：一期主厂房于2012年12月31日前完成主厂房主体结构、墙面板、屋面板的安装，其中墙面围护施工12月20日前完成），双方商定在合同第五条工期顺延的框架下对主厂房工期完成得奖罚约定如下：1、乙方如期完成上述约定工期，提前一天甲方奖励乙方五万元；2、乙方如未按期完工，每逾期一天承担五万元的违约金；3、违约金在由甲方在乙方的工程质保金中扣回。“常江”以“光正钢机的委托代理人的身份签字”。
2012年11月17日，原告光正钢机向被告发出《工程联系函》：贵公司与我公司于2012年10月26日签订的“德丰方桩生产线一期钢结构（方桩）模具产品加工合同（合同编号GJSG-2012-01），按照合同第四条第一款约定：“2012年11月10日前甲方支付至合同总价的20%即4823700元，截至2012年11月17日，贵公司累计支付我公司加工款400万元，还余823700元款未支付。为保证项目的加工进度，请贵公司尽快支付上述款项为盼。”
2012年11月23日，原告向被告发函：贵公司与我公司于2012年10月26日签订的“德丰方桩生产线一期钢结构（方桩）模具产品”加工合同（合同编号：GJSG-2012-01），按照合同第四条第二款约定：“每批次500吨产品发货，发货前经验收合格后，支付每批产品总价的90%”即3197286元*90%=2877557.4元……。截至2012年11月23日，我司发货已达500吨，工厂加工待发货已达650吨。为保证项目的加工进度，请贵公司尽快支付上述款项为盼。”
2014年9月20日，涉案的厂房经过竣工验收。
9月22日,经原告、被告及光正集团共同结算：主厂房制作运输部分价款为21281846.05元；辅助厂房制作运输部分价款为3791125.16元；主辅厂房维护部分制作运输部分（运输不考虑增加）；主厂房钢结构及维护安装2514634.71元；辅助钢结构及维护安装370556.1元。诉至本院。
2014年10月11日，被告新固丰公司向原告出具《还款计划书》，载明：截至2014年10月11日累计欠贵公司钢结构厂房制作安装费（不含质保金）叁佰肆拾肆万元（3440000元），现承诺贵公司在2014年11月30日前支付壹佰万元，2014年12月31日前支付壹佰万元，2015年2月18日前支付壹佰肆拾肆万元（1440000元）。
庭审过程中,原告自认收到被告新固丰公司、江苏固丰管桩集团有限公司共计支付的加工费21422961.38元。
2017年7月20日，宿迁市中级人民法院立案受理赵坤申请对江苏新固丰公司破产清算并于8月3日指定破产管理人。
本案的争议焦点：1、与被告之间存在加工承揽合同的相对人；2、被告抗辩原告存在延误工期的违约行为能否成立；3、双方结算的行为能否认定为被告放弃向原告主张工期延误违约金等违约责任。
关于争议焦点一。被告认为加工安装合同的相对人为原告和案外人光正集团。理由如下：1、2014年9月20日《单项工程竣工验收单》，该验收单对于项目基本概况及竣工验收内容第二项验收内容，载明“钢构件制作、钢构件安装、屋面维护部分安装、墙面维护部分安装、天沟制作安装”工程竣工验收单上承接单位一栏加盖“光正钢结构股份有限公司工程技术专用章”印章，在该张验收单上另一处承接单位及被委托施工单位申请人加盖了原告“光正钢机”的印章。该证据证实涉案工程的施工单位为原告和案外人光正集团。2、2012年10月26日，原告光正钢机的法定代表人“常江”同时又是“光正集团”的委托代理人在《钢结构建设工程施工合同》上签字，同时在《工期承诺书》上代表“光正集团”签名。3、工程决算书上同时有原告和光正集团同时加盖印章。因此加工安装合同的相对方为原告和案外人光正集团，工期延误同时是由光正钢机和光正集团同时造成的，故要求原告与光正集团对涉案工程的价款及施工工程中工期延误一并结算。
对此本院认为：涉案钢结构安装合同由光正钢机单独履行还是光正钢机与光正集团共同履行，应取决于钢结构加工、安装工程义务的承受者。就本案来说，首先钢结构的加工工程及安装工程分别由两个主体分别签订、分别施工，同时被告于2014年10月11日向原告出具的《还款计划书》明确载明还款的对象是本案的原告；被告陆续支付制作安装款项时，付款凭证绝大部分直接载明收款人为“光正钢机”或“光正股份”以对收款人加以区分。因此涉案钢结构工程分别由原告和光正集团完成两个不同的施工内容，分别承担不同的合同义务。故涉案工程的加工方为本案的原告。
关于争议焦点二。从原告和被告签订的加工合同看，工期为45天，涉案工程于2014年9月20日经过竣工验收。原告从形式上看确实违约。但是原告的违约责任是由于被告的先义务未能履行，均是由于不能归责于原告的事由导致的工程延期，故原告对此不应承担相应的责任。理由如下：1、被告未能按照合同约定支付进度款。根据庭审过程中，原告2012年11月17日发函，向被告催款823700元；2012年11月23日，原告向被告发函“……截至2012年11月23日，我司发货已达500吨，工厂加工待发货已达650吨。为保证项目的加工进度，请贵公司尽快支付上述款项为盼。”证实即便原告存在延误工期的事实，但该事实也是由于被告未能按照合同约定的第四条第二款的约定未能及时支付进度款导致。2、被告未能提供具备施工条件的场地。原告在庭审过程中提供2012年11月14日的联系函“钢构件将于11月15日进场施工，但直至目前，施工现场场地仍会影响钢结构安装进度，其中……AH-A/19-32轴区域的桩基及基础承台施工尚未全部完成……”。因此被告在施工过程中未能具备工程施工的条件，对此双方在《承揽加工合同》第三条第三款中明确约定“由于甲方的原因造成的如设计变更、技术问题、现场进场条件等不能满足产品发货、堆放和安装的，工期相应顺延”。3、根据结算书载明的工程量，在工程施工的过程中，主厂房合同范围外工程增补结算费用为832778.31元，辅助厂房合同范围外工程增补结算费用为121692.07元。但该部分因此导致工期增加的时间，被告未能举证，相反依据原告目前提供的证据来看，被告在该工程施工过程中存在诸多过错，而且被告的上述违约才造成原告的工期延误。综上，即便原告未能在约定的工期内完成上述工程，也不能归责于原告，因此原告不应承担相应的违约责任。
关于争议焦点三。关于2014年9月22日的结算书系原被告对于涉案的厂房材料及加工款项依据合同或规范的内容进行编制和确定，仅仅是双方对于原告加工机制作的工程量的确定，并不涉及对涉案厂房的工期延误、未能及时支付进度款等违约责任、维修款项等事宜，故原告主张双方结算后意味着被告对依据加工合同主张权利的放弃，无法律依据，本院不予支持。
综上，原告光正钢机与被告新固丰公司之间基于加工承揽合同产生的债权债务关系明确，双方于2014年9月22日通过结算书的方式确认了被告应支付给原告涉案厂房价款。被告主张原告存在延误工期的抗辩理由不成立，故被告新固丰公司应按照结算书载明的金额足额支付，鉴于双方约定的工程质保金的给付条件（金额为工程总造价2%，付款期限为“工程完工后一年内付清”），目前上述条件已全部具备，故被告应全额支付原告工程款。
依据《中华人民共和国合同法》第三十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：
被告新固丰公司于本判决生效之日起十日内给付原告加工款3887515.6元并支付逾期付款利息（按照同期银行贷款利率自2014年9月22日起计算至2017年7月20日（破产清算受理之日））。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费收取40667元，由被告江苏新固丰桩业科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费（该院为征收单位，户名：宿迁市财政局国库处，开户行：中国农业银行宿城支行，帐号：46×××80）。
审 判 长 毛晓梅
人民陪审员 冯光云
人民陪审员 许传民
二〇一七年九月十八日
书 记 员 邵雨濛