安徽省芜湖市弋江区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）弋民二初字第00185号
原告：芜湖市幸福机电销售安装有限公司，住所地安徽省芜湖市弋江区。
法定代表人：杨继荣，总经理。
委托代理人：刘斌，安徽国伦律师事务所律师。
委托代理人：俞春生，安徽国伦律师事务所律师。
被告：李友明，男，1985年4月26日出生，汉族，住安徽省芜湖市弋江区。
被告：芜湖市九龙宴商务酒店，住所地安徽省芜湖市弋江区。
负责人：李传金，经理。
以上两被告共同委托代理人：黄远好，安徽铭诚律师事务所律师。
原告芜湖市幸福机电销售安装有限公司（以下简称幸福机电公司）诉被告李友明、被告芜湖市九龙宴商务酒店（以下简称九龙宴酒店）承揽合同纠纷一案，本院受理后依法由审判员朱顺旺适用简易程序独任公开开庭进行了审理，原告幸福机电公司法定代表人杨继荣、委托代理人刘斌、俞春生、原告幸福机电公司申请的证人徐洋、牛峰奇、被告李友明及被告九龙宴酒店共同委托代理人黄远好到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告幸福机电公司诉称：2011年3月23日，被告李友明与原告签订了空调安装合同一份，约定由原告包工包料为其安装空调，合同总价款225000元，并约定了具体的工程款结算方式及期限。合同签订后，原告按要求提供了空调设备和安装材料，并开始安装。根据合同约定，空调设备货到现场3日内被告李友明应当支付工程款180000元，室内隐蔽工程安装结束时，工程款支付应达到210000元。因被告李友明支付工程款150000元后对剩余工程款75000元一直拖欠拒付，严重损害了原告合法权益，原告现诉请法院判令被告李友明立即支付所拖欠的75000元工程款并自2013年5月1日起按银行同期贷款利率支付逾期付款违约金至实际给付之日。被告九龙宴酒店为该安装工程利益实际享有者，原告同时诉请法院判令该酒店与被告李友明承担连带清偿责任。
被告李友明辩称：我系作为被告九龙宴酒店委托代理人身份与原告签订合同的，故我不是本案适格被告。
被告九龙宴酒店辩称：李友明系本酒店负责人李传金之子，李友明确系以本酒店委托代理人身份与原告签订空调安装合同。该合同约定原告提供56台空调，但原告仅提供了53台，且没有提供线控器、出风口、送风口，也没有提供质保书、发票。原告没有安装出风口、送风口、铜管、排水管，导致墙面、天花板出现漏水。原告也未提供后期维修服务。本酒店已支付原告150000元工程款属实。原告违约在先，已导致本酒店直接经济损失达90000余元。原告安装工程延期，导致本酒店经营时间后延，本酒店保留向原告追究损失的权利。综上，请求法院驳回原告诉讼请求。
经审理查明：九龙宴酒店成立于2011年9月2日，系李传金设立的个人独资企业。2011年3月23日，李传金之子李友明与幸福机电公司签订了《美的中央空调工程项目合同》一份，约定：幸福机电公司包工包料为筹建中的九龙宴酒店安装空调，合同总价款为225000元，合同签订后支付50000元，空调设备货到现场3日内支付130000元，室内隐蔽工程结束后3日内支付30000元，空调安装调试结束3日内支付5000元，余款10000元作为质保金一年以后付清；合同签订后30日内完成室内隐蔽工程，45日内除风口的电源外全部结束；合同签订后，甲方中途退货、乙方不能供货，则由违约方向对方偿付合同总价的20%作为违约金以及因此而给对方造成的其他相应损失；工程质量不合格的，乙方负责无偿维修，造成损失由乙方负责；安装保修期为验收合格后2年；双方在合同中对其他事项也进行了约定。李友明在合同载明的甲方委托代理人项下签名，幸福机电公司在合同乙方项下盖章。因九龙宴酒店尚未办理营业执照，故合同甲方项下未加盖九龙宴酒店公章。合同签订后，幸福机电公司安排工人徐洋、牛峰奇等四人为九龙宴酒店安装了46套35型号风管机、5套51型号风管机、5套71型号嵌入式天花机。隐蔽工程完工后，九龙宴酒店分四次共支付了工程款150000元，幸福机电公司认为根据合同约定工程款支付应达到210000元，双方为此产生争执。此后，幸福机电公司未安装线控器、送风口、回风口，并扣留了51台线控器、5台遥控器，其余合同约定工程均已完工。
另查明：《美的中央空调工程项目合同》中所附的《美的空调设备及安装详细报价单》载明百叶送风口、回风口数量均为51个，单价分别为65元、75元，金额分别为3315元、3825元。设备安装费为每套300元，56套空调设备安装费共计为16800元。庭审中，幸福机电公司自认线控器每台价格为120元，遥控器每台价格为50元。李友明及九龙宴酒店共同委托代理人黄远好称幸福机电公司仅提供了53台空调，有3台天花机未提供，九龙宴酒店为完成后续工程共花费材料款、人工费90000余元。
以上事实有原告向本院提交的《美的中央空调工程项目合同》、《美的空调设备及安装详细报价单》、照片、出警记录、芜湖美的制冷产品销售有限公司售后服务档案、营业执照、组织机构代码、原告申请的证人徐洋、牛峰奇当庭证言、原告及原、被告委托代理人当庭陈述等在卷予以证实。
本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务；当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
涉案《美的中央空调工程项目合同》于2011年3月23日签订，该合同签订时被告九龙宴酒店尚在筹建中，未登记注册，名称也未正式确立，故合同甲方项下未注明发包方名称与当时实际情形相符。被告李友明系被告九龙宴酒店投资人李传金之子，因被告李友明在合同甲方委托代理人项下签名行为事后已获被告九龙宴酒店追认，且原告所安装的空调已实际为被告九龙宴酒店使用，故李友明作为本案被告主体并不适格，李友明作为被告九龙宴酒店代理人身份签订涉案合同行为的法律后果应由被告九龙宴酒店承担。因原告诉请李友明承担工程款及违约金支付责任于法无据，故本院不予支持。被告九龙宴酒店未按涉案《美的中央空调工程项目合同》约定足额支付工程款，显属违约。被告九龙宴酒店称原告仅提供了53台空调，尚有3台天花机未安装，其陈述与本院查明的事实不符。涉案《美的空调设备及安装详细报价单》中载明百叶送风口、回风口数量均为51个，单价分别为65元、75元，金额分别为3315元、3825元。因原告未安装线控器、送风口、回风口，并扣留了51台线控器（原告自认价格为120元／台，共计价款为6120元。被告九龙宴酒店未提供证据反驳，本院对原告自认价格予以确认）、5台遥控器（原告自认价格为50元／台，合计价款为250元，本院也予确认），故此部分货款及相应安装费（本院酌定1000元）应从总工程款中予以扣减。因被告九龙宴酒店已支付工程款150000元，故其尚应向原告支付工程款60490元（225000元-150000元-3315元-3825元-6120元-250元-1000元）。原告逾期付款违约金请求未超过涉案《美的中央空调工程项目合同》约定，本院也予支持。被告九龙宴酒店未提起反诉，其关于为完成后续工程共花费材料款、人工费90000余元的抗辩意见本院不予审查。
综上，本院为保护当事人合法权益，维护正常的社会经济秩序，根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条之规定，判决如下：
一、被告芜湖市九龙宴商务酒店于本判决生效后十日内支付原告芜湖市幸福机电销售安装有限公司工程款60490元并自2013年5月1日起按银行同期贷款利率支付该款逾期付款违约金至本判决确定给付之日；
二、驳回原告芜湖市幸福机电销售安装有限公司其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费948元，原告芜湖市幸福机电销售安装有限公司承担148元，被告芜湖市九龙宴商务酒店承担800元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人人数提出副本，上诉于安徽省芜湖市中级人民法院。
审判员 朱顺旺
二〇一五年一月二十二日
书记员 鲍 淳
附适用的法律条款：
《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。