广东省英德市人民法院民 事 裁 定 书（2018）粤1881民初1522号原告：广东肯邦化工有限公司。地址：英德市东华镇清远华侨工业园精细化工基地肯邦工业园。法定代表人：蔡钟鹏，系公司董事长。被告：广东金田科瑞净化工程有限公司。地址：广州市番禺区大龙街清河石岗东村路段*号105。法定代表人：戴志伟，系公司总经理。委托代理人：刘瑾玮，广东铭兴律师事务所律师。委托代理人：朱靖艳，广东铭兴律师事务所律师。原告广东肯邦化工有限公司诉被告广东金田科瑞净化工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年4月23日立案受理后，依法进行审理。原告起诉称，原告与被告于2010年10月14日签订《工程合同》，由被告对原告位于英德市清远华侨工业园区的车间空调装修进行设计、施工及安装，主要为彩钢板立墙和天花工程、空调净化系统及臭氧杀菌工程等。（2016）粤1881民初258号判令被告履行协助原告验收涉案工程的义务，并交付相关�收资料。（2016）粤18民终1660号判决驳回上诉人（本案被告）上诉，维持原判。根据1660号判决，原告2016年12月9日向被告寄出《通知函》，并作了公证，要求按《建设工程质量管理条例》第16条规定履行判决内容，但被告拒收。根据2016年12月26日《开庭笔录》第5页尾段和第6页首段“3、公证书，证明原告（原告）于2016年12月9日按照《（2016）粤18民终1660号民事判决书》的内容，向被告（被告）寄出《通知函》，要求履行该判决书的内容”，表明被告2016年12月26日已收到《通知函》。英德市人民法院2017年2月9日作出（2017）粤1881执168号案件受理通知书，决定立案执行，但被告至今未按判决履行。民诉法解释第五百零七条“被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行非金钱给付义务的，无论是否已给申请执行人造成损失，都应当支付迟延履行金。已经造成损失的，双倍补偿申请执行人已经受到的损失；没有造成损失的，迟延履行金可以由人民法院根据具体案件情况决定”、《建设工程质量管理条例》第十六条“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。”根据这些规定，被告未按判决履行，涉案工程不具备竣工验收条件，无证据证明竣工，被告应当按逾期竣工违约金的约定双倍补偿损失，向原告支付迟延履行�。民诉法解释第五百零陆条“被执行人迟延履行的，迟延履行期间的利息或者迟延履行金自判决、裁定和其他法律文书指定的履行期间届满之日起计算”、（2016）粤1881民初258号判决书“被告广东金田科瑞净化工程有限公司履行协助原告广东肯邦化工有限公司验收涉案工程的义务，并交付相关验收资料。上述行为自被告广东金田科瑞净化工程有限公司收到原告广东肯邦化工有限公司要求其履行上述义务的通知之日起60日内予以履行”、二审维持原判、被告2016年12月26日收到《通知函》、《工程合同》总造价928877元和第八条第2项“由于乙方（被告）原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按本合同的总造价的1‰支付给甲方（原告）违约金”、《净化车间增加工程合同》总造价258000元和第3条“除本合同提到的条款外，甲方双方的其他工作及责任的约定内容，需按照2010年10月14日经双方盖章确认的合同执行。”根据这些证据，被告自2017年2月27日起，每天按上述两份合同合计总造价乘以2倍约定违约金计算迟延履行金，暂计至2018年4月22日。因此，被告应向原告支持迟延履行金1186877元（即928877元+258000元）×1‰×416天（13个月加26天）×2倍=987482元。综上，原告诉求事实清楚，理据充分，请求法院予以支持原告的诉讼请求：一、判令被告向原告支付迟延履行金987482元（自2017年2月27日起，暂计至2018年4月22日，直至履行判决义务和付清迟延履行金止）；二、本案诉讼费用由被告承担。被告提交书面答辩称，一、原告肯邦公司的诉讼请求已经向法院提起过诉讼，并经法院作出判决并生效。现肯邦公司基于相同事实再次主张相同请求，属于一事不再理的情形，请求贵院驳回其起诉或驳回其全部诉讼请求。原告于2017�10月16日就本案同一诉讼请求向贵院提起诉讼，贵院作出（2017）粤1881民初3452号民事裁定书驳回其起诉。原告的行为纯属于增加被告的诉累，恶意滥用司法资源。2010年10月14日，肯邦公司与金田公司签订了《广东肯邦化工有限公司净化车间空调装修合同》，签订合同后双方对工程义务进行履行，后肯邦公司分别在2011年3月10日、2011年5月3日、2011年11月8日等多次增加了工程，双方对增加工程未明确增加工程期限。2013年4月2日肯邦公司向广东省英德市人民法院起诉要求被告支付逾期完工的违约金，广东省英德市人民法院2013年7月25日作出（2013）清英法镇民初字第87号民事判决驳回肯邦公司的诉求。肯邦公司不服该判决向清远市中级人民法院提起上诉，清远市中级人民法院2014年3月19日作出（2014）清中法民一终字第8号民事裁定书，撤销（2013）清英法镇民初字第87号民事判决，发回英德市人民法院重审。2014年5月30日英德市人民法院作出（2013）清英法镇民初字第87-1号民事判决驳回肯邦公司的诉求。肯邦公司不服该判决向清远市中级人民法院提起上诉，清远市中级人民法院2015年9月2日作出（2014）清中法民二终字第612号民事判决驳回肯邦公司的上诉，维持原判。肯邦公司不服二审判决，向广东省高级人民法院申请再审，广东省高级人民法院作出（2016）粤民申2711号民事裁定，维持原判，对肯邦公司的再审请求不予支持。肯邦公司不服再审裁定，向广东省清远市人民检察院提出监督申请，检察院认为生效判决确认“肯邦公司自身存在一定的责任，其认定金田公司违约，应支付违约金的理由不成立”的判决并无不当。综上，无论一审、二审、再审、监督申请的认定均确认肯邦公司主张违约金的理由不成�。二、肯邦公司多次增加工程，双方均未对增加工程明确工期，视为“履行期限不明确”。且本案中金田公司并不存在违约行为，肯邦公司要求金田公司承担违约责任无事实与法律依据。1、虽工程合同最初约定了工期为60天，但由于肯邦公司的原因单方多次增加工程量，导致工期顺延，双方对增加工程的完工期限并无明确约定。视为“履行期限不明”。2、《工程合同》第八条明确约定了由乙方原因造成工程逾期的才需要承担违约责任。《签证单》足以证明工程工期延误的原因在于肯邦公司提供地面不平整存在质量问题，以及擅自使用设备导致金田公司施工严重受阻。金田公司对工期延误不存在过错，无需承担违约责任，肯邦公司应当承担工程工期延误的全部责任。3、肯邦公司也未提供任何证据证明其有催告过金田公司完工的事实。其应当承担举证不能�不利法律后果。综上所述，肯邦公司主张金田公司承担逾期完工的违约责任无事实与法律依据，且肯邦公司已经就该违约责任纠纷提起过法律程序了，并经法院依法作出判决并已经生效，现肯邦公司以相同的事实再次提起相同的诉求，属于一事不再理的情形。恳请贵院对肯邦公司的起诉或诉讼请求予以驳回，以维护法律公正实施!本院经审查认为，原告广东肯邦化工有限公司以建设工程施工合同纠纷为由请求被告广东金田科瑞净化工程有限公司支付迟延履行金987482元（自2017年2月27日起，暂计至2018年4月22日）。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三编执行程序中的第二十一章第二百五十三条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十二条、第五百零六条、第五百零七条之规定，原告的诉求是需通过执行程序�决的，且案件已进入了本院的执行程序。因此，原告的该项诉求应当通过执行程序解决，而不是通过审判程序审理解决的问题。故，原告主张被告支付迟延履行金987482元（自2017年2月27日起，暂计至2018年4月22日）的请求，依法不属于审判程序审理解决的范围，依法应予驳回其起诉。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项；《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条之规定：驳回原告广东肯邦化工有限公司的起诉。本案已收取的受理费6837.41元，退回原告广东肯邦化工有限公司。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级�民法院。审判员  陈国雄二〇一八年六月二十九日书记员  华敏蕾附相关法律法规《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中�或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。第四百八十二条人民法院应当在收到申请执行书或者移交执行书后十日内发出执行通知。执行通知中除应责令被执行人履行法律文书确定的义务外，还应通知其承担民事诉讼法第二百五十三条规定的迟延履行利息或者迟延履行金。第五百零六条被执行人迟延履行的，迟延履行期间的利息或者迟延履行金自判决、裁定和其他法律文书指定的履行期间届满之日起计算。第五百零七条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行非金钱给付义务的，无论是否已给申请执行人造成损失，都应当支付迟延履行金。已经造成损失的，双倍补偿申请执行人已经受到的损失；没有造成损失的，迟延履行金可以由人民法院根据具体案件情况决定。