浙江省温州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）浙温民终字第564号
上诉人（原审被告）：温州大都市建设开发有限公司。
法定代表人：项震。
委托代理人：李琦策。
委托代理人：洪荣华。
被上诉人（原审原告）：贾嫦嫦。
上诉人温州大都市建设开发有限公司因商品房预售合同纠纷一案，不服浙江省苍南县人民法院（2013）温苍民初字第79号民事判决，向本院提起上诉。本院于2013年3月27日受理后，依法组成合议庭，于2013年4月3日公开开庭进行了审理。上诉人温州大都市建设开发有限公司的委托代理人洪荣华，被上诉人贾嫦嫦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原判认定，2003年1月14日，被告温州大都市建设开发有限公司（以下简称大都市公司）通过挂牌出让取得平阳县昆阳镇雅河西路原昆阳三中地块的土地使用权，并于2006年11月30日取得该地块建筑工程施工许可证。2007年间，被告在施工过程中就遇到该地块上变压器、化粪池、污水管道等迁移问题而影响施工。2008年间，因该地块上有一组变压器没有迁移，被告对建设工程规划设计进行了变更。2009年6月30日，原、被告签订一份《商品房买卖合同》，约定：被告将坐落于平阳县昆阳镇雅河西路“雅河人家”第02幢19层1904号房出售给原告，建筑面积161.83平方米，房价款1271761元；被告应在2010年12月31日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格商品房交付原告使用；但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期：1、遭遇不可抗力且被告在发生之日起30日内告知原告的，2、施工中遇到异常困难或重大技术问题一时无法解决的，3、其他非被告原因所造成的；被告逾期交房不超过90日的，自合同约定最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行；逾期超过90日后，原告有权解除合同，原告要求继续履行合同的，自合同约定最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之二的违约金；商品房达到交付使用条件后，被告应当书面通知原告办理交付手续。合同补充协议还约定：被告应当在商品房最后交付期限2010年12月31日后270日内，将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案，原告自行办理手续；如因被告的责任，原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，原告不退房，被告按已付房价款的0.1%向原告支付违约金。合同签订后，原告已支付了全部的购房款。2010年8月9日，平阳县建设工程质量监督站就“雅河人家”建设工程向工程施工方合肥建工集团公司发出了预验收整改通知单。2010年8月20日，施工单位和监理单位回复已整改。被告在工程施工过程中一直与昆阳镇西新区5号楼（以下简称5号楼）业主纠纷不断。2010年10月26日，经昆阳镇政府调解，被告与5号楼业主委员会达成一份协议，约定：被告邻近5号楼已建围墙要拆除降低高度，原则上比现有绿化边缘泥土高20厘米左右；5号楼统一纳入雅河小区物业管理，确保5号楼小车的出入通行；被告施工过程中影响5号楼房屋开裂、沉降等问题，待检测结果出来后按有关规定处理。2010年10月29日，“雅河人家”小区部分购房户组成平阳县雅河人家业主委员会（筹），向相关部门反映被告与5号楼协议降低围墙损害业主利益的行为。2010年12月6日，温州市公安局消防支队作出关于温州大都市建设开发有限公司平阳雅河人家建设工程消防验收合格的意见。2010年12月22日，平阳县规划建设局发布“雅河人家”项目竣工验收规划认可公示，公示期为7天。2010年12月27日，因“雅河人家”小区邻近5号楼已建围墙被推倒而影响“雅河人家”项目规划审批总平实施，平阳县规划建设局向被告发出责令改正通知书。2011年5月26日，平阳县人民政府县长办公会议纪要第三项纪录如下：会议研究了“雅河人家”商住楼与昆阳镇西新区5号楼纠纷有关事宜。鉴于原昆三中地块不存在“一地二卖”情况，为妥善解决“雅河人家”商住楼与昆阳镇西新区5号楼纠纷问题，会议决定，第一，由“雅河人家”商住楼开发商负责重新砌好围墙，县监察局、昆阳镇政府协助，围墙重砌后由县公安局安装探头监控，若发生围墙再次被推倒的，由公安机关依法立案查处，“雅河人家”商住小区次出入口（雅河路、横阳路侧通道）为公用通道，任何人不得设置障碍，通道上若有障碍的，由“雅河人家”商住楼开发商负责清理，昆阳镇政府派人协助，在“雅河人家”商住小区围墙和消防通道设置均符合有关规定，验收条件符合要求，同时房开公司向县规划建设局提供昆阳镇西新区5号楼受损补偿押金的前提下，由县规划建设局对“雅河人家”商住楼予以验收；第二，昆阳镇西新区5号楼受损补偿问题由昆阳镇政府牵头，县规划建设局、房管局参与，再作最后一次协调，若协调未果的，建议通过司法渠道解决，昆阳镇西新区5号楼房屋受损加固资金测算由县规划建设局、房管局具体落实；第三，今后昆阳镇西新区5号楼变电站、化粪池维护清理由昆阳镇政府负责，县房管局协助。2011年9月6日，平阳县规划建设局对被告于2011年5-7月期间的违规交房行为进行了处罚。2011年9月29日，“雅河人家”工程经验收合格，同年10月13日进行备案；被告在2012年3月12日将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案。另查明，原告于2011年5月20日向被告递交了关于拿取房屋钥匙的报告，被告予以同意。
原判认为，原、被告签订的涉案商品房买卖合同，意思表示真实，内容合法，依法具有约束力，双方当事人应按照合同的约定享有权利和承担义务。被告大都市公司未在合同约定的期限交付验收合格的商品房及将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案，构成逾期交房和逾期办证，依法应承担违约责任。
关于商品房延期验收导致逾期交房的违约责任问题。造成本案商品房延期验收合格的主要原因是规划公示期间“雅河人家”小区与5号楼相邻近的围墙被推倒。分析平阳县人民政府的会议纪要、被告与5号楼业主及“雅河人家”部分购房户的维护行为，被告与5号楼业主之间因规划占地和5号楼房屋受损的纠纷是造成围墙被推倒事件的主要原因。被告主张的原昆阳三中地块变压器、化粪池、污水管道等迁移、建造问题属原、被告签订商品房买卖合同前就已经存在，在双方订立购房合同约定交房期限时，被告应当预见这些问题的存在将对交房期限产生影响，故被告不能就此主张免责。从被告与5号楼业主争议分析：一是被告在建设施工过程中造成5号楼受损的争议，该争议是被告与5号楼业主产生纠纷原因之一，对该受损争议，被告应及时妥善予以处理，但被告未能及时有效地解决，因该纠纷导致涉案商品房延期验收合格，被告应承担相应责任；二是被告与5号楼业主的规划占地争议，该争议亦是被告与5号楼业主产生纠纷原因之一，但该争议的发生非被告所能控制和克服，故不可归责于被告，由此造成的涉案商品房延期验收合格的责任，被告可依据合同约定减轻相应的责任。结合本案实际情况和被告在商品房延期验收合格中的过错程度，酌定被告承担商品房延期验收导致商品房逾期交房的50%责任。根据合同约定，被告应当交付符合条件的商品房，对商品房不符合交房条件的，原告有权拒绝接收。本案中，原告自愿在涉案商品房竣工验收合格前接收被告交付的商品房，该商品房已经实际转移占有，应当视为该商品房已经交付使用，且原、被告也无其他相关约定。综上，被告延期交房责任的期间从双方约定最后交房期限的第二天起计算至该商品房实际交付日止（即2011年1月1日起至2011年5月20日止，共计140天）。
关于被告逾期办证问题。根据双方补充协议的约定，被告应在最后交付期限2010年12月31日后270日内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，如因被告的责任，导致原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，原告不退房，被告按已付房价款的0.1%向原告支付违约金。从本案事实来看，被告未能在约定期限内提交办证所需资料备案，其原因在于涉案商品房逾期验收合格。根据上述确定的被告在涉案商品房逾期验收合格中的责任，结合原、被告补充协议的约定，被告亦应承担逾期提交办证所需资料备案50%的违约责任。
综上所述，根据双方合同及补充协议的约定，被告逾期交付商品房的违约金按已付房价款的日万分之二计算，被告逾期提交办证所需资料备案违约金按已付房价款的千分之一计算。原告已交房价款为1271761元，逾期交房日违约金为254.35元。故被告应支付原告该商品房验收合格前的逾期交房违约金为17804.65元（254.35元×140天×50%），逾期提交办证所需资料备案违约金635.88元（1271761元×0.1%×50%）。故被告应支付原告逾期交房及逾期提交办证所需资料备案违约金共计18440.53元。原告主张其他逾期交房、办证违约金缺乏事实和法律依据，不予支持。原告自愿放弃其第三项诉讼请求，系对其自己诉讼权利的处分，不违反法律规定，予以准许。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决：一、温州大都市建设开发有限公司于判决生效后十日内给付贾嫦嫦逾期交房及逾期提交办证所需资料备案违约金18440.53元；二、驳回贾嫦嫦的其他诉讼请求。如果未在判决指定的期限内履行金钱给付义务，则按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费754元，减半收取377元，由贾嫦嫦负担246.5元，温州大都市建设开发有限公司负担130.5元。
一审宣判后，大都市公司不服，向本院提起上诉称：第一，上诉人逾期交房系政府和5号楼业主行为所致，据《商品房买卖合同》第八条“其他非出卖人原因造成不能如期交房，出卖人可以据实予以延期”之约定，原判确定上诉人承担50%逾期交房违约责任，缺乏事实和法律依据。原判没有有效的证据证明，上诉人在雅河人家小区的建设施工过程中造成5号楼房屋受损。假设原判认定的房屋受损事实成立，5号楼业主亦应采取合法手段维权，而不应采取“砌墙围堵雅河人家小区消防通道，推倒雅河人家小区围墙阻挠项目规划验收等严重违法行为”维权。5号楼业主实施上述严重违法行为，造成雅河人家小区项目规划验收推迟，进而造成竣工验收和商品房交付迟延。昆阳镇政府违反《国有土地使用权出让合同》的约定，未搬迁坐落于雅河人家小区内供5号楼使用的变电器，不仅导致雅河人家小区总平图调整，且导致5号楼业主不断采取违法行为阻挠小区的施工和按期验收。上诉人就5号楼业主的违法行为，曾向昆阳镇政府等部门打过十几次报告，但相关部门态度消极，行政不作为，这在一定程度上纵容了5号楼业主不断实施违法行为。第二，不积极采取措施防止损失扩大，也应承担责任。至起诉前，在明知交房逾期的情况下，始终不与上诉人联系或商讨接受诉争商品房事宜，导致损失扩大。假设逾期交房违约，依法无权就扩大的损失主张权利。综上，请求二审法院撤销原审判决，改判上诉人不承担违约责任。
被上诉人贾嫦嫦辩称：原判正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
二审期间，双方当事人均无新的证据提供。本院审查了当事人向原审法院提供的证据后，依法对原判认定的事实予以确认。
本院认为，双方当事人于2009年6月30日签订的《商品房买卖合同》，主体合格，内容合法，意思表示真实，双方当事人应按照合同的约定享有权利和承担义务。大都市公司未在合同约定的期限交付验收合格的商品房，构成逾期交付，其是否应承担违约责任及承担的具体金额，应按照合同的约定执行。
关于逾期交房违约责任问题。从案件查明的情况来看，雅河人家小区逾期验收合格的直接原因为，小区在规划公示期间与5号楼相邻的围墙被推倒。而围墙被推倒的根本原因则在于大都市公司与5号楼业主之间的争议，具体为5号楼变电器占地规划争议和5号楼房屋受损争议。关于规划占地争议的问题。根据涉案《国有土地使用权出让合同》的约定，5号楼变电器所占土地的使用权，由大都市公司通过出让的方式取得。同时，该出让合同明确约定，变电器由昆阳镇政府负责迁移并承担费用，但昆阳镇政府一直没有履行该义务，导致大都市公司自进场施工始就因该地块规划使用问题与5号楼业主争议不断。从大都市公司与5号楼业主委员会于2010年10月26日达成的协议和《平阳县人民政府县长办公会议纪要》，可以证明5号楼房屋确因大都市公司的施工建设行为而受损。大都市公司主张5号楼房屋受损事实不成立与其提交的证据不符，本院不予采信。至于5号楼房屋受损争议，系大都市公司在施工建设过程导致5号楼房屋受损后未妥善处理所引发，由此导致逾期交房，大都市公司应承担相应的责任。原判综合考虑上述情况，酌情确定大都市公司对雅河人家小区延期验收导致逾期交房承担50%的责任，并无不妥，本院予以维持。双方对原判确定的逾期办证期限均无异议，本院予以确认。大都市公司主张贾嫦嫦未积极主动与其协商交房事宜，扩大了逾期交房的损失，无权就该扩大的损失主张权利，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。
关于逾期办证的问题。大都市公司逾期向产权登记机关提供办理权属备案登记所需资料，应承担相应的违约责任。鉴于产权备案登记资料逾期提交系由商品房逾期验收合格引起，原判结合大都市公司在商品房逾期验收合格中的责任认定，酌情确定其承担50%逾期提交产权备案登记资料的违约责任，并无不当，本院予以维持。
综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，大都市公司的上诉请求和理由均不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费261元，由上诉人温州大都市建设开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 杨宗波
审判员 郑文平
审判员 苏子文
二〇一三年四月八日
书记员 黄百隆