辽宁省沈阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）辽01民终11203号
上诉人（本诉被告、反诉原告）：辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司，住所地沈阳市沈河区北顺城路137号锦峰大厦701、711、712、713、714室。
法定代表人：刘磊，系该公司经理。
委托诉讼代理人：林倩，系辽宁安行律师事务所律师。
被上诉人（本诉原告、反诉被告）：辽宁大班建筑装饰有限公司，住所地沈阳市大东区银元街14号。
法定代表人：王颖，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：孙金宝，系辽宁浩逸律师事务所律师。
被上诉人：（本诉被告、反诉原告）：刘磊，男，1979年11月20日出生，汉族，住址沈阳市沈河区。
委托诉讼代理人：林倩，系辽宁安行律师事务所律师。
上诉人辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司（以下简称金色阳光医疗）与被上诉人刘磊、辽宁大班建筑装饰有限公司（以下简称大班建筑）装饰装修合同纠纷一案，不服沈阳市沈河区人民法院（2016）辽0103民初1346号民事判决书，向本院提出上诉，向本院提出上诉。本院于2016年10月13日立案后，依法由审判员王惠丽担任审判长，与审判员孙菁蔓、审判员相蒙（主审）组成合议庭，公开进行了审理。本案现已审理终结。
金色阳光医疗上诉请求为，1、请求撤销沈河区（2016）辽0103民初1346号民事判决书；2、请求发回重审或查清事实后改判被上诉人给付上诉人违约金372000元及农民工保证金9400元，共计381400元；3、本案一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。理由：我方对原审判决没有支持我方的反诉请求有异议，即要求被上诉人没有支付违约金372000元及返还垫付农民工保证金9400元。我方对原审判决我方应支付的工程款数额没有异议。
大班建筑辩称，不同意上诉人的诉讼请求。理由：1、一审法院认定事实清楚，程序合法，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判；2、上诉人的上诉请求第2项针对反诉部分具体提出请求，但这部分诉讼费没交，不应予以支�；3、上诉人对本诉部分，法院认定的事实和判决结果没异议，即是对本诉部分一审法院认定的工期及减量核定均没有异议，在此基础上反诉部分再以工期延后为理由即是没有事实依据；4、就事实部分，因为上诉人为工期的发包方，被上诉人为劳务承担方，因此被上诉人无权对工期的结构作出任何的调整，只能是发包人提出迁改以后被上诉人才能根据发包方的请求进行施工，过程后期所有的迁改，原因只能在于上诉人，上诉人提出我们自行迁改导致工期延误是不成立的；5、关于诉讼请求农民工保障金是发包方的法定义务，被上诉人作为劳务方，没有义务提交农民工的保障金。
本诉原告大班建筑向一审法院起诉请求，1、要求被告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司支付工程验收后合同内剩余款项155090元；2、要求被告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司支�合同外签证剩余部分103000元，（双方认定额196000-已支付93000=103000元）；3、要求被告支付由于被告原因造成窝工、工人多次出入场费用，管理人员工资额外支出、低温降效等296470元；4、要求被告立即停止安排第三方施工队伍对我方已完工程造成的破坏并予以修复，并对其擅自增加、改动造成的包括水电在内的隐患自行负责，对上述作业的维修自行承担。5、要求被告承担本次案件诉讼费。
反诉原告金色阳光医疗向一审法院提出起诉请求，1、请求被反诉人支付违约金372000元；2、请求被反诉人支付反诉人垫付的农民工保证金9400元；3、请求被反诉人承担本案诉讼费。
一审法院认定事实，2015年7月27日，原告辽宁大班建筑装饰有限公司（乙方）与被告刘磊（甲方）签订《装饰装修合同》一份，约定甲方同意将位于沈阳市沈河西滨河路62号滨湖俪园1-3层�装饰工程的人工费部分交由乙方施工。三、承包总价1500000元；四、施工工期：50天，暂定2015年7月28日至2015年9月15日（实际进场时间以消防建审合格日期为准）；五、工程款支付方式：合同签订后，乙方组织工人进场施工，乙方进场施工5日内甲方支付给乙方10%的工程款（15万元），作为乙方生活及临时设施费用，乙方进场施工15天内甲方支付给乙方20%的工程进度款（30万元），乙方进场施工25天内甲方支付给乙方20%的工程进度款（30万元），乙方进场施工35天内甲方支付给乙方20%的工程进度款（30万元），乙方进场施工45天内甲方支付给乙方10%的工程进度款（15万元），其余款项待工程竣工验收合格后甲方再支付给乙方17%工程款（25.5万元），预留工程款的3%（4.5万元）作为质保金，质保金期限为一年，验收合格满一年无质量问题一次性付清。五�甲方责任：1、指派吕作夫为甲方驻工地代表，负责合同履行。2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理相关施工所必备审判手续。……六、乙方责任：……5、乙方负责办理工程开工许可证，甲方提供相关手续。……八、工程变更：1、乙方按图纸施工，甲方对工程项目及施工工艺标准如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。……九、工程保修：1、验收合格后，乙方出具室内装饰装修质量保修书，工程保修一年。2、质保期内乙方对其施工项目进行免费维修（人为因素损坏除外）。十、违约责任：1、由于乙方原因致使工程延误，每延误一天，乙方支付甲方4000元违约金，每提前一天竣工甲方奖励乙方2000元∕天（若因甲方原因或不可抗力因素等顺延工期，不算违约）。
合同签订后，原告进行施工，在原告施工过程中，由于部分设计变更，工程量发生变化，由原告出具了现场签证单，现场签证单均经被告方代表吕作夫签字确认。工程施工期间，原告共收到被告给付工程款人民币1200000元。原、被告签订的《竣工验收单》载明“建设单位：辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司（刘磊）；施工单位：辽宁大班建筑装饰有限公司；报验日期：2015年12月23日；验收日期：2015年12月31日。施工单位验收意见：完成工程，自检合格；建设单位验收意见：完成工程，验收合格。”
2016年1月23日，原告向被告出具了《阳光体检中心青年公园店工程现场签证单（增项）结款申请单》，载明“阳光体检中心青年公园装修工程项目现场签证单经确认：1、签证单（增项）27份；2、签证单（增项）工程总款为196000元；3、合同内未做工程项目（减项）103000元；综上所述，增项款减去未做工程项目款项，实际增项应结算款项为93000元。因临近年关，急付工人工资，现委托阳光体检中心将该款项直接付给现场工程施工组负责人刘吉永，因工程现场签证单（增项）是按实际工时结算，大班公司不负责该增项工程的后期维护。”同日，刘祖明向被告出具收条一张，表明其受辽宁大班建筑装饰有限公司委托，收取被告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司给付的增项款人民币93000元，并向被告提供了辽宁大班建筑装饰有限公司向其出具的授权委托书。
另查明，2015年8月31日，被告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司向沈阳市建筑企业管理站缴纳了沈阳沈河滨河门诊部改造工程（社保费）人民币9400元。案件审理过程中，办案人通过电话询问了沈阳市建筑企业管理站的工作人员，工作人员表示社保费应由建设单位缴纳，施工单位只是将该笔费用用于施工�员的保险，这笔费用不属于工程款的范围，不应列入工程款范畴。
一审法院认为，关于《装饰装修合同》，合同签订主体虽为被告刘磊，但工程实际的发包人为被告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司，刘磊作为辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司的法定代表人，其签订合同的行为应视为履行职务行为，相关权利义务应由被告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司承担。原告辽宁大班建筑装饰有限公司作为施工方已经按合同约定对项目进行施工，被告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司作为发包方亦应履行支付工程款的义务。
关于原告主张欠付工程款数额的问题，本院认为，首先应确定工程造价的总金额，工程款总金额应包括实际按合同施工的金额及合同外的签证增项金额，合同约定的承包总价为1500000元，根据《阳光体检中心青年公园店工程现场签证单（增项）结款申请单》载明的内容，签证单（增项）工程总款为196000元，合同内未做工程项目（减项）103000元，实际增项应结算款项为93000元。故工程总价款应为人民币1593000（1500000元﹢93000元）。另根据合同约定“预留工程款的3%，4.5万元作为质保金，质保金期限为一年，验收合格满一年无质量问题一次性付清。”故被告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司现应给付原告的工程款为人民币1548000元（1593000元-45000元）。原、被告均表示被告已经给付原告工程款共1293000元，故被告仍需给付原告工程款数额为人民币255000元（1548000元-1293000元）。
关于原告主张被告支付由于被告原因造成窝工、工人多次出入场费用、管理人员工资额外支出、低温降效等296470元的问题，本院认为，原告的此项主张并未提供充分的证据予以证明，故对原告的此项诉求，本院�予支持。
关于原告主张被告立即停止安排第三方施工队伍对我方已完工程造成的破坏并予以修复，并对其擅自增加、改动造成的包括水电在内的隐患自行负责，对上述作业的维修自行承担的问题，本院认为，依据合同约定，质保期内原告应对其施工项目进行免费维修，原告提供的现场照片并不足以证明现场的拆改施工系第三方施工单位作出的，故对原告的此项主张，本院不予支持。
关于反诉原告主张反诉被告支付工期延误的违约金372000元的问题，本院认为，根据合同第八条约定“甲方对工程项目及施工工艺标准如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。”反诉被告在施工过程中，由于部分设计变更，工程量发生变化，由反诉被告出具了现场签证单，现场签证单均经反诉原告的代表吕作夫签字确�，工程量改变，工期亦应进行相应的变更，且在反诉原告签字确认的签证单中，部分签证时间是在合同约定的完工日期2015年9月15日之后，故应视为反诉原告对工期延长的明知及认可，对反诉原告的此项主张，本院不予支持。
关于反诉原告主张农民工保证金9400元的问题，本院认为，根据反诉原告提供的证据，载明的缴费项目为沈阳沈河滨河门诊部改造工程（社保费），经对沈阳市建筑企业管理站的工作人员的询问，该笔费用应由建筑单位缴纳，故反诉原告作为建筑单位应当履行缴纳的义务，反诉原告的此项主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司于本判�发生法律效力后10日内一次性给付原告辽宁大班建筑装饰有限公司工程款人民币255000元；二、驳回原告辽宁大班建筑装饰有限公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司的反诉请求。如被告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币9340元，由原告辽宁大班建筑装饰有限公司负担4215元，由被告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司负担5125元。反诉费人民币7021元，由反诉原告辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司负担。
本院经审理查明的事实与原审法院查明事实基本一致。
二审中，上诉人提交两份新证据。1、工程减量清单；2、对被上诉人回函。被上诉人对这两份新证据真实性无异议，但特别提示其在回函上签字表示对上诉人函件意见不认可。本院对两份证据真实性予以认可。
本院认为，根据双方陈述，上诉人对原审判决确定的上诉人应给付工程款数额并无异议，因此双方争议焦点是上诉人在原审所主张的逾期完工造成的经济损失是否应当予以支持。
上诉人认为被上诉人实际完工时间是在2015年12月31日才完工，比双方签订的施工合同中约定的完工时间晚了约93天，因此应按照合同约定支付违约金，上诉人同时认为，工程之所以拖延是因为被上诉人在施工过程中反复拆改造成的。被上诉人认为，双方在合同之外签了20多份签字，而且外委的消防工程因无审批手续，在验收时需做遮挡，这些才是工程中反复拆改的原因，并且被上诉人在上诉人要求其赔偿延误工期损失的函上也明确表示不予认可。本院认为根据双方签字的签证记载，发生设计变更时间有部分是发生在2015年9月15日之前，而且变更内容均为对原设计予以变更，或者上诉人外委工程施工破坏了原施工成果，而需要进行返工，并非是被上诉人原因造成，而且设计变更次数较多，拆改频繁，所以造成工期延误的主要原因还是签证设计变更导致，不应因此追究被上诉人的延期误工责任。对上诉人该项上诉请求不予支持。
对于上诉人提出农民工质保金应返还问题，原审判决已经查清应当由上诉人缴纳该笔费用，因此上诉人无权向被上诉人主张返还。
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费9340元，由上诉人辽宁金色阳光医疗投资管理有限公司负担。
本判决为终审判决。
�判长王惠丽
审判员 孙菁蔓
审判员 相 蒙
二〇一六年十一月七日
书记员 张鑫桐
本案判决所依据的相关法律
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条规定：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；