北京市通州区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）通民初字第9221号
原告车立方（北京）新能源科技有限公司，住所地北京市通州区永顺镇小潞邑村北。
法定代表人刘宪，董事长。
委托代理人冯巍，男，1986年1月30日出生，车立方（北京）新能源科技有限公司职员。
委托代理人邹兴，男，1985年3月1日出生，车立方（北京）新能源科技有限公司职员。
被告廊坊三联停车设备有限公司，住所地廊坊经济技术开发区云鹏道26号。
法定代表人刘志建，董事长。
委托代理人李春新，男，1966年8月2日出生，廊坊三联停车设备有限公司上海分公司职员。
被告廊坊三联停车设备有限公司上海分公司，住所地上海市场中路2250号3幢4楼1421室。
负责人李春新，总经理。
委托代理人闫凤民，男，1948年12月30日出生，廊坊三联停车设备有限公司上海分公司职员。
原告车立方（北京）新能源科技有限公司（以下简称车立方公司）与被告廊坊三联停车设备有限公司（以下简称三联公司）、被告廊坊三联停车设备有限公司上海分公司（以下简称上海分公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由法官于伟健独任审判，公开开庭进行了审理。车立方公司的委托代理人冯巍，三联公司的委托代理人以及上海分公司的负责人李春新到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
车立方公司起诉称：上海分公司系三联公司在上海设立的分公司。2010年6月18日，车立方公司与上海分公司签订《机械停车设备购销安装合同书》约定，车立方公司为上海分公司承包的南京天一居项目提供并安装立体停车设备，设备名称规格型号为基坑三层和双层电机链条型，车位总数25个，合同总价款350000元。此外双方还约定了付款条件、期限、验收标准、违约责任等事项做出约定。
合同签订后，车立方公司依约进行生产加工并将设备运输至施工现场安装调试。2010年12月1日，经南京市特种设备安全监督检验研究所验收并出具特检报告。但上海分公司仅给付车立方公司工程款175000元，尚欠175000元未给付。车立方公司经多次催要未果，故诉至法院，要求判令三联公司、上海分公司共同给付工程款175000元、违约金393750元并承担本案诉讼费用。
三联公司、上海分公司共同答辩称：车立方公司未完成报验义务，故其无权向三联公司以及上海分公司主张剩余款项。三联公司以及上海分公司不存在拖欠车立方公司工程款的情形，合同履行过程中，车立方公司不仅延期履约，且未全面履行合同义务，给三联公司、上海分公司造成巨大损失，故不同意车立方公司的诉讼请求。
经审理查明：2010年6月18日，车立方公司与上海分公司签订《机械停车设备购销安装合同书》约定上海分公司向车立方公司购买一批立体停车设备，用于南京天一居公寓项目；设备名称、型号为基坑三层和双层电机链条型（一机一板）；品牌为三联牌；机械车位数量为25个；机械停车设备包含可容纳25车位的机械设备、PLC控制系统、光电控制系统、电控柜、操作箱、安全保护装置；车立方公司在收到上海分公司第二笔货款之日起，机械停车设备设计、工厂制造、包装运输、现场安装调试完毕并报南京市特种设备监督检验所报验在40天内完成；上海分公司应在车立方公司进入现场安装前具备现场安装条件；工程总价款为350000元；在合同生效之日起7日内，上海分公司向车立方公司支付合同总金额的5%即17500元作为定金；车立方公司接到上海分公司正式生产通知7日内，上海分公司需向车立方公司支付合同总金额25%的货款即87500元，车立方公司开始生产；在车立方公司设备生产制造完毕发货前，经上海分公司验货后7日内，上海分公司向车立方公司支付合同总金额20%的货款即70000元，车立方公司发货；在车立方公司停车设备运抵安装现场7日内，上海分公司应向车立方公司支付合同总金额的15%的货款即52500元，车立方公司开始安装；在停车设备安装、调试完毕并经技术监督局验收合格后7日内，上海分公司应向车立方公司支付合同总金额的30%即105000元，车立方公司开具增值税发票；合同总金额的5%即17500元作为质量保证金，由上海分公司在设备验收合格12个月后的7日内给付车立方公司8750元，24个月后的7日内支付8750元；停车设备自验收之日起保修两年，在保修期内设备正常使用出现的损坏，车立方公司免费负责维修，对违反操作规程或非正常使用造成的设备损坏，车立方负责维修，只收取材料费；保修期满，如上海分公司需要，车立方公司仍负责长期维保，维保费用由双方另行商定；车立方公司如不能按期完成工程（合同法规定的不可抗因素除外），每延期一天需按合同总计金额的0.1%支付上海分公司违约金；如因工程质量问题造成上海分公司损失，车立方公司需按照《中华人民共和国合同法》负责赔偿；上海分公司付款滞后，每延期一天需按合同总金额的0.1%支付车立方公司违约金。此外，合同还约定了其他内容。
合同签订后，双方依约履行。2010年7月7日，上海分公司支付车立方公司工程款17500元。2010年9月2日，上海分公司支付车立方公司工程款87500元。2010年11月9日，上海分公司支付车立方公司工程款70000元。2010年11月10日将本案所涉设备托运至南京天一居项目。
2010年12月16日，上海分公司与车立方公司达成关于天一居机械设备购销安装合同的变更，双方就标识牌的制作和特种设备的验收接待费达成如下协议：接待费为1400元，标识牌费为234元，此费用在合同款中扣除，原合同金额为350000元，现变更为348366元。
2011年1月9日，上海分公司与车立方公司签订南京天一居项目改造协议，约定由车立方公司提供制作安装25个车位防松链装置；负一车位防坠器改造并加装8个（8个电磁铁及16个支架），地上2层车位需在原基础上加长80mm安全钩8个，以上零部件由车立方公司提供，其他安装工作由上海分公司负责；另遗留问题如螺丝松动、重载实验等均需要上海分公司安排人力财力处理，协议价格为5000元，在合同款中扣除。
2011年2月23日，车立方公司向上海分公司出具授权书，写明因车立方财务吃紧，在已经支付彭乐燕南京新地雅苑立体停车系统工程项目第一笔佣金中的50000元后（共计182704元），决定余下的132704元授权上海分公司将南京天一居小区机械车库项目未付的余款直接支付给彭乐燕，不足132704元的部分，车立方公司另行支付。
另查，2011年10月17日，本案所涉设备经南京市特种设备安全监督检验研究院检验合格。
2013年12月17日，案外人彭乐燕出具声明书，写明已收取上海分公司代车立方公司应付本人的新地雅苑机械车库项目的佣金132704元。
上述事实，有车立方公司向法院提交的《机械停车设备购销安装合同书》、收款单、货物托运单，被告向法庭提交的南京天一居项目改造协议、关于天一居机械停车设备购销安装合同的变更、授权书、公证书，本院调取的监督检验证书以及当事人陈述等在案佐证。
本院认为：车立方公司与上海分公司签订《机械停车设备购销安装合同书》，双方形成承揽合同关系，且该合同不违反法律以及行政法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应恪守履行。车立方公司履行和合同约定的生产、安装、调试立体车库机械设备的义务，上海分公司理应按照约定给付车立方公司工程款。因上海分公司按照车立方公司的指示将本案所涉工程款132704元支付给案外人彭乐燕，此外根据双方2011年1月9日的协议，应在合同价款中扣除5000元，结合已支付给车立方公司的工程款175000元，上海分公司尚欠车立方公司工程款37296元。因上海分公司系三联公司的分公司，三联公司对于其上海分公司对外的债务应承担给付责任，故对于车立方公司诉讼请求中要求三联公司以及上海分公司共同给付剩余工程款的合理部分37296元，本院予以支持。因上海分公司未按照约定及时给付车立方公司工程款，已构成违约，应承担违约责任，故对于车立方公司要求三联公司以及上海分公司给付违约金的诉讼请求，本院予以支持，但双方约定的违约金计算标准过高，本院依法予以调整。三联公司以及上海分公司答辩称接待费1400元以及标识牌费234元，应在合同价款中予以扣除，但上海分公司明确表示该费用已由车立方公司负担，故对其该项答辩意见本院不予采信。三联公司称车立方公司未完成报验义务的辩论意见，与事实不符，本院不予采信。三联公司以及上海分公司答辩称车立方公司承揽工程延期，存在违约行为，本院认为，按照双方合同约定上海公司应及时给付车立方公司货款，上海分公司违约在先，故对于三联公司以及上海分公司该项答辩意见，本院不予采信。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告廊坊三联停车设备有限公司、廊坊三联停车设备有限公司上海分公司于本判决生效之日起七日内给付原告车立方（北京）新能源科技有限公司工程款三万七千二百九十六元；
二、被告廊坊三联停车设备有限公司、廊坊三联停车设备有限公司上海分公司于本判决生效之日起七日内给付原告车立方（北京）新能源科技有限公司违约金一万五千元；
三、驳回原告车立方（北京）新能源科技有限公司其他诉讼请求。
如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费四千七百四十四元，由原告车立方（北京）新能源科技有限公司负担四千一百九十一元（已交纳）；由被告廊坊三联停车设备有限公司、廊坊三联停车设备有限公司上海分公司负担五百五十三元，于本判决生效之日起七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳相应上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
代理审判员 于伟健
二〇一四年一月十日
书 记 员 王佳雯