沈阳市沈河区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）辽0103民初915号
原告：沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室，住所地沈阳市沈河区先农坛路5号352。
经营者：魏东。
被告：沈阳鸿盛知识产权代理有限公司，住所地沈阳市和平区南五马路3号1412房间。
法定代表人：郑和福。该公司经理。
委托代理人：陆艳群，该公司工作人员。
委托代理人：宋欣德，该公司工作人员。
原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室诉被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司服务合同纠纷一案，本院于2016年1月26日立案受理后，依法由本院审判员郎素琴独任审判，于2016年4月6日公开开庭进行了审理。原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室经营者魏东，被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司的委托代理人陆艳群、宋欣德到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室诉称，原告在2015年8月初接到沈阳鸿盛业务韩博文手机号1588096的电话得知鸿盛知识产权也在代理网站制作业务，并在和沈阳鸿盛技术宋铭浩1347728手机商洽后签订了网站制作合同，沈阳鸿盛方承诺在35个工作日内完成制作，并提供了3-6个月的售后服务，我方于2015年8月27日全额预付了制作费，至今沈阳鸿盛知识产权并未给予制作，期间多次与沈阳鸿盛陆艳群经理手机1863053交涉没有结果，并且和鸿盛财务电话665****交涉没有结果。我方无可奈何，故到沈阳鸿盛知识产权代理注册地沈阳市和平区工商局3.15消费者权益协会咨询，回答是双方都是经营行为，不属3.15管辖调解范围。无奈之中，到法院起诉，请求:1、被告退还网站制作预交款9500元，2、被告办理转交手机验证码预存话费1600元的关系权限，3、因长时间无正常理由拖延交工，造成我方重大经济损失，我方要求沈阳鸿盛知识产权代理有限公司赔偿2万元。
被告沈阳鸿盛知识产权代理有限公司辩称，1、请求驳回原告的全部诉讼请求，2、本案诉讼费由原告承担。答辩人认为被答辩人所述退还网站预存9500元，转交手机验证码预存话费1600元的关系权限，和赔偿2万元于法无据，与事实不符。理由如下，1、原告、被告于2015年8月20日签订网站开发建设合同，约定由被答辩人支付网站制作费9500元，答辩人于35个工作日内制作完成项目，答辩人已经在规定时间完成并交付制作成果，答辩人已履行了合同的义务。2、被答辩人的请求于法无据，根据《中华人民共和国合同法》第44条的规定，依法成立的合同自成立时生效，且对当事人有法律效力，受法律保护，开发合同是原、被告处于当事人双方的真实意思表达，且于2015年8月10日签订盖章，应受法律保护，答辩人已履行了乙方的开发制作业务，应合同约定收取网站开发和制作费用理所应当，被答辩人请求退还网站开发制作费用于法无据，同时被答辩人请求的预存话费和赔偿费不符合法律规定且无证据证明，因被答辩人不断改变网站制作的需求，因递交资料不及时从而导致工期延长，我方不承担任何拖延工期的责任，综上，答辩人认为被答辩人请求是捏造事实，依据我国民法诚实诚信的原则，没有任何法律依据，起诉属于滥用诉权，浪费司法资源，请法院予以驳回。
经审理查明，原、被告于2015年8月20日签订《网站开发建设合同》一份，甲方为魏东，乙方为沈阳鸿盛知识产权代理有限公司，约定，网站开发委托项目名称是网站功能开发，制作周期是25-35天，代理费用是9500元。网站开发委托条款第一章双方的权利义务中约定，1、甲方的权利义务：（A）有权要求乙方按照商定的委托业务，在双方约定的时间内完成合同中规定的内容。（B）以可编辑电子文档的形式提供甲方的材料及图片等，应保证材料完整，图片清晰，向乙方提供资料不会侵犯第三方的权利，若发生侵犯第三方权利的情形由甲方承担全部责任。（C）在网站制作过程中应给与乙方积极配合，在双方商定的时间内拿出全面确定的修改意见。（D）在网站建设合同签署完毕，双方无异议，甲方结清乙方网站建设费用等。2、乙方的权利义务：（A）按照双方商定的委托业务，在双方约定的时间内按照甲方提供的材料完成网站建设项目。（B）乙方在网站设计过程中不提供包含人物面部、人物身体等元素的图片，若甲方需要在网站的设计稿或内容部分需要使用到类似图片，则图片应由甲方承担与此相关的版权责任。（C）对甲方网站中由于乙方失误造成的页面错误、程序缺陷进行修改，乙方保证最终测试合格的功能都能达到合同中关于功能的描述等。在第二章网站制作流程中约定：1、合同签订：甲乙双方就网站建设事宜达成一致，并签订《微信分销网站建设合同书》。2、网站资料提供：在合同签订后5日内（包括非工作日），甲方向乙方提供网站建设所需的必要资料，这些资料包括但不限于：主题设计要求、首页主要板块、网站栏目设置、功能实现要求等。由于必要资料提交不及时造成的项目延期，乙方不承担责任。3、乙方在收到相关资料后，开始往站的制作和开发，制作周期从乙方收到甲方完整资料后的下一个工作日开始计算，乙方必须在合同定义的制作周期内完成网站的制作。由于甲方款项支付不及时，提供建站必要资料和修改意见不及时或反复修改设计稿件造成的项目延迟，乙方不承担相应责任。在第四章违约责任中约定：甲乙双方不得无故解除合同，甲方无故解除合同，无权要求乙方返还已经支付的费用，乙方无故解除合同的应返还已经收取的费用。
合同签订后，原告于2015年8月27日，向被告支付人民币9500元整，于2015年9月6日向被告提供资料，被告开始制作，并将制作成果上传到洛杉矶PR机房。于2015年10月14日原告提出由原来挂在洛杉矶PR机房变更为北京阿里云的主机，于2015年11月2日提出增加谈单功能，于2015年11月10日通过微信向被告转款1000元，于2015年11月13日通过微信又给被告转款600元，于2015年12月2日提出增加网站动画功能，于2015年12月24日提出增加短信注册功能。现原告以被告未予制作为由起诉至本院，请求：1、退还网站制作预交款9500元，2、转交手机验证码预存话费1600元的关系权限，3、因长时间无正常理由拖延交工，造成我方重大经济损失，我方要求沈阳鸿盛知识产权代理有限公司赔偿2万元。
本案在审理中，被告自认收取1600元是原告要求增加短信注册功能而收取的成本短信费。
上述事实，有当事人陈述、《网站开发建设合同》、网站开发委托条款、转款凭证、邮件等证据经庭审质证，本院予以确认，在卷佐证。
本院认为，当事人的合法权益受法律保护。原告与被告签订的《网站开发建设合同》、网站开发委托条款系双方真实意思表示，且不违反相关法律规定，合法有效，双方均应按合同约定履行。本案中，根据双方提供的相关证据，能够证明被告在约定的期限内未完成网站开发建设属实，而未完成的原因是原告在合同履行中对合同内容所做的变更和增加所致。由于合同内容的变更和增加，履行合同的期限也随之延长。原告对增加的内容也向被告交付了相关费用。根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，当事人一方延迟履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。本案原告签订合同的目的是委托被告开发建设网站，并非被告只有在25-35日内完成制作才能完成其合同目的，且原告对合同内容多次进行变更和增加，根据网站开发委托条款合同履行期限应与顺延，故不能认定被告的逾期履行行为导致原告合同目的无法实现，现原告主张解除《网站开发建设合同》、退还网站制作预交款9500元，因缺乏法律依据，本院不予支持。
关于原告主张转交手机验证码预存话费1600元的关系权限问题，因该费用是双方在履行合同中增加的内容，既然已经实际履行，证明原告对合同增加内容予以认可，且原告所主张的内容与本案合同纠纷不属同一法律关系。本院不予合并审理。
关于原告主张经济损失问题，因未向本院提供相关证据，本院不予认定。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
驳回原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室的诉讼请求。
案件受理费人民币580元，减半收取人民币290元，由原告沈阳市沈河区鹭申书画装裱工作室承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。
审判员 郎素琴
二〇一六年四月二十一日
书记员 徐 佳
本案判决所依据的相关法律
《中华人民共和国合同法》第六十条规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第一百零七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。