陕西省勉县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）陕0725民初1320号
原告：陕西大山机械有限公司。住所地：勉县勉阳街道办事处旧州村108国道以南堰河桥。
统一社会信用代码：91610725709999712F。
法定代表人：杨青明，该公司董事长。
委托代理人：苗虎，勉县武侯法律服务所法律服务工作者。
被告：略阳县金正源矿业有限公司。住所地：略阳县南环路嘉陵宾馆**楼。
统一社会信用代码：91610727596652025Y。
法定代表人：朱善正，该公司执行董事兼经理。
委托代理人：蹇成勤，该公司法律顾问。
原告陕西大山机械有限公司（以下简称“大山公司”）与被告略阳县金正源矿业有限公司（以下简称“金正源公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2017年8月2日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告大山公司委托代理人苗虎，被告金正源公司委托代理人蹇成勤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告大山公司诉称：2016年5月21日，原、被告签订《工业品买卖合同》一份，约定：由原告给被告生产、安装、选金设备一套，价款175万元，不含税不含运费。合同签订后，首付40万元，货发完前付70万元，安装调试完成后再付30万元，剩余30万元作为质保金，三个月内付清。另约定，供方不能按时发货、需方不按期提货和支付余款，每推迟一天，均承担500元违约金。合同签订后，原告完全按合同约定履行了自己的义务，可被告除给原告支付了首付款和第二次付款110万元后，对剩余65万元至今未付，加之被告所购设备一直正常使用，可对所欠货款一直不付。故请求依法判令被告立即支付原告货款65万元，并按每天500元标准支付原告自2017年3月1日起至货款付清之日时止的履行金。
原告为证明其主张，向本院提供了下列证据：
1、原告营业执照复印件及法定代表人身份证明书，被告工商登记信息查询表，证明原、被告的主体资格；
2、《工业品买卖合同》、《补充协议》及收款收据，证明原、被告签订的买卖合同总价款是175万元，被告已支付110元，还剩65万元未支付的事实。
3、原告公司工程师及技术人员向原告出具的对被告公司设备工艺调试营运情况的汇报、设备调试视频资料、现场照片及被告公司现场人员对调试过程记录，证明原告已按合同约定于2016年11月24日将设备全部调试完毕、运转正常、交付被告使用，完全履行了合同义务。
4、被告另案起诉原告买卖合同纠纷的民事诉状，该诉状上被告已陈述原告已将设备安装调试完毕的事实。
被告金正源公司辩解：一、原告的诉讼请求缺乏法律与事实依据。被告从来没有向原告贷款或者借款，不存在拖欠其贷款问题，更不存在延迟履行的问题。原告的诉讼请求与所述事实、案由完全不符，没有关联性。二、原、被告于2016年5月21日签订了《工业品合同》，但合同约定：原告卖给被告选金设备一套，并负责安装调试，调试周期为50天。付款方式为合同签订后被告首付40万元，货发完前分批再付70万元，安装调试完后再付30万元，剩余35万元作为质保金，三个月内付清。供方不按时发货、需方不按期提货和支付余款，每推迟一天，均承担500元违约金。同时原告承诺选矿设备保证日产量达到150吨。该合同签订后，被告按照合同约定支付了前两笔款共计110万元。依据合同约定的50天安装调试周期，到2016年7月11日就已届满。但是，原告于2016年10月20日才调试设备，并且在调试期间设备不断出问题，无法正常运转，选矿设备根本就达不到原告承诺的日产量150吨。2017年4月份，原告检查后发现旋流器有问题，便将旋流器拆走。至今，选矿设备中的旋流器和分级机都没有给被告供货、安装，选矿设备无法使用，给被告造成了巨大经济损失。而非原告所说的“设备一直在正常使用”。综上所述，原告的诉讼请求与其所诉的事实和理由完全不符，没有任何关联性。即或退一步，就按照其所说的《工业品合同》来讲，原告没有按照合同的约定供货、调试等行为已经构成严重违约。其违约行为已经给被告造成了巨大经济损失。被告依据《合同法》第六十七条规定，行使法律赋予的先履行抗辩权的行为不构成违约。故请求依法驳回原告的诉讼请求。
被告就其主张，向本院提供了下列证据：
1、被告营业执照及法定代表人证书复印件，证明被告主体资格；
2、《工业品买卖合同》，证明被告给付原告尾款30万元、质保金35万元，是原告安装调试完毕后被告才履行的义务。
3、证人冯兴忠书写的证明，证明原告向被告提供的设备经双方口头约定要日处理150吨矿石。
4、出庭证人谢某证实，自己是被告的采购员，知道自己公司向原告购买设备；原告在2016年12月初才将设备调试完毕，设备是安装在泥浆地面上的，一开始生产泥浆就到处蹦，而且机器日出矿量也只有80-90吨左右；2017年4月原告公司来人看到旋流器有问题，就把旋流器拆走，现在也没有安装，自己公司一直无法生产。
5、出庭证人陈某证实，自己是被告公司的电焊工，负责公司设备修理；自己是2016年10月8日去矿山上班，当时看见原告的机子安装好了，因为没有水就无法试机。十几天之后在他负责安装好水管后就开始试机，但在试机时中间一台滚动机使劲喷泥浆，使整个车间都无法干活，山上最高处还有12个分流器也起不到作用，原告改装成4个分流器后还是起不到作用。2016年10月20左右开始调试，调试了2个月还是不行。快到春节自己就回家了。2017年3月份左右原告公司将分流器拆走了，现在还没有安装上。
被告对原告提供的证据质证意见是：对1号、2的真实性均无异议；对3号证据中原告陈述的设备安装时段、调试时段无异议，对情况汇报的真实性有异议，无法确认，对我方人员的调试记录真实性有异议，无原件，对照片来源有异议，无拍摄时间、拍摄人员，对设备调试视频的真实性无异议，但不能达到原告的证明目的。对4号证据的真实性无异议，但我方在诉状中陈述的是2017年4月，原告检查发现旋流器有问题后，将旋流器拆走至今未安装给我方造成损失，所以我方的诉状达不到原告的证明目的。
原告对被告提供的证据质证意见是：对1号的真实性无异议。对2号证据的真实性及证明目的均无异议，但原告已将设备安装调试完毕，被告也正常投入使用了，原告也是在调试完毕后3个月才起诉的。对3号证据的真实性有异议，无法确认。4号、5号证据都是虚假的。
本院对原告提供的证据作如下认定：对1号、2号证据，予以确认。对3号证据，结合双方的陈述予以确认。4号证据予以确认，但与本案的关联性不予确认。
本院对被告提供的证据作如下认定：对1号、2号证据，予以确认。3号证据证明的内容，合同中有约定，依照合同内容为准认定。4号证据中证人证实的“一开始生产泥浆就到处蹦”，不能证明机器设备有质量问题。“机器日出矿量也只有80-90吨左右”只是证人的估计，被告再无其他证据佐证。2017年4月旋流器有问题，被拆走至今未安装的损失，被告已另案起诉，与本案无关。5号证据中证人已证实原告调试了机器设备的事实，旋流器问题的认证同4号证据。
根据各方当事人的陈述以及本院确认的有效证据，本院认定本案事实如下：2016年5月21日，原、被告签订《工业品买卖合同》一份，买卖项目：1、选金设备一套，总价152.65万元，附明细表一份。2、安装部分：车间内水电、电路（配电室柜子以后）、吊装、材料、工具，总价45.79万元，按设备总价的30%收取。合计198.44万元，实收175万元。不含税不含运费。一、供方对设备质量要约及服务。1、供方的产品质量符合国家标准。2、设备所采用的电机，减速机质保期一年，衬板质保期六个月。3、设备制造安装周期为50天。供方负责安装调试，为加快进度，需方免费安排4至5名小工协助，并提供安装人员食宿。4、设备所配的备件，因质量问题三个月免费提供备件，免费维修，属人为使用不当损坏，收取备件费和维修费。5、对设备提供终身技术服务和备品备件的供给。二、付款方式及运输。1付款方式，合同签订后，需方首期付款40万元，货发完前需方分批再付70万元，安装调试完成后再付30万元，剩余35万元作为质保金，三个月内付清.2、需方自提设备，运费需方自行承担。三、违约责任。1、供方不按时发货、需方不按期提货和支付余款，每推迟一天，均承担500元违约金。2、需方超过3个月不提货，又不支付余款，供方有权处理需方所订设备，定金不退。四、合同争议解决办法。1、发生争议时，双方协商解决，协商不成提交供方所在地法院执行。2、自需方首付款到供方账户本合同生效，传真签订合同具有同等法律效应。合同附有“日处理150吨金矿主要设备明细表”一份。
签订《工业品买卖合同》的当日即2016年5月21日，被告支付原告货款40万元。2016年6月29日，被告支付原告货款20万元。2016年8月3日，原告作为供方与作为需方的被告达成《补充协议》：1、2016年8月3日之前签订的合同不存在工期违约的问题。2、2016年8月3日需方将50万元一次性付清，供方保证10日内全部将货发走（除浓缩机芯外），超出期限运输由供方承担，超出15日（不含管道，电器，安装材料），承担违约金每天1万元。3、供方设备安装调试完成后，按原合同及补充协议10内需方再付30万元，若推迟1天，需方承担违约金每天1万元。
2016年8月5日，被告支付原告货款50万元。
2016年8月底，被告将购买的机器设备运至选矿厂。同年9月初，原告派员给被告安装设备至同年10月20日安装结束。同月22日左右，原告派员去被告矿山开始调试设备至同年11月24日结束。之后，由于被告未按期支付原告剩余货款，故原告诉状本院，提出前述诉讼请求。
另查明，本案在审理中，被告认为2017年4月原告检查发现旋流器有问题，便将旋流器拆走，至今都未将选矿设备中的旋流器和分级机供货、安装，选矿设备无法使用，给其造成巨大经济损失为由于2017年8月23日向本院另案起诉，目前该案正在本院审理之中。
本院认为，合同的当事人应当按照合同的约定，全部履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行。公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。原、被告双方签订的《工业品买卖合同》及《补充协议》，内容并不违反我国法律的相关规定，且双方对两份合同的内容均未提出异议，该两份合同成立并合法有效。现原告已按合同约定如期将机器设备交付给被告，在安装完成后又进行了设备的调试。被告在正常使用了机器设备、在超过3个月质保期后仍不向原告支付剩余货款，显属违约行为。应当依据合同约定向原告承担支付剩余货款并承担违约金的责任。故原告合理的诉讼请求，本院依法应予支持。但原告将违约金截止点请求至货款付清之日时具有不确定性，也难以操作，可将其调整为本判决确定的履行之日时止较为妥当。被告辩解原告提供的设备在调试期间不断出问题，无法正常运转，达不到原告承诺的日产量150吨。由于被告不能提供充分证据加以佐证，该辩解意见本院不予采纳。被告另辩解2017年4月份，原告拆走有问题的旋流器后至今未给其安装，因设备无法使用给其造成了巨大损失。被告关于自己的损失问题已另案起诉，与本案无关。该辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一百五十九条、第一百六十一条及《中华人民共和国公司法》第三条之规定，判决如下：
被告略阳县金正源矿业有限公司于判决生效之日起10日内向原告陕西大山机械有限公司支付货款65万元。并按每天500元标准支付原告自2017年3月1日起至本判决确定的履行之日时止的违约金。
如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍
支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11300元，减半收取5650元由被告略阳县金正源矿业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递
交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省汉
中市中级人民法院。
审判员 杨荣华
二〇一七年十月十七日
书记员 王露冰