山东省东明县人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁1728民初2836号原告：东明东方化工有限公司，住所地：东明县开发区工业园。法定代表人：朱勇民，总经理，委托诉讼代理人：许庆丰，山东兴鲁明律师事务所律师。被告：潍坊市恒洁环保科技有限公司，住所地：山东省潍坊市安丘市郚山镇刘家峪村北。法定代表人：刘建东，经理。原告东明东方化工有限公司与被告潍坊市恒洁环保科技有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2017年11月20日立案后，依法适用普通程序，于2018年5月11日公开开庭进行了审理。原告东明东方化工有限公司的委托诉讼代理人许庆丰到庭参加了诉讼，原告东明东方化工有限公司的法定代表人朱勇民、被告潍坊市恒洁环保科技有限公司法定代表人刘建东经本院合法传唤未到庭。本案现已审理终结。原告东明东方化工有限公司向本院提出诉讼请求：诉讼请求:1、返还预付工程款769423.38元，2、赔偿经济损失300000元（暂定），3、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2017年8月3日，原、被告在山东东明签订工程承揽合同，2017年8月12日原、被告又签订了一份超低排放麻石塔改造协议，该合同约定:原告作为发包方将“石灰石膏法脱硫系统低温氧化脱销一体化管束除尘除雾系统一套、新增低氮燃烧工中的回风管和回风阀两套”发包被告方制作、安装和调试，工程总价款240万元，工程交付期限为自被告收到预付款之日起50天完工，合同还约定了合同价款支付期限和方式、违约责任，并约定了双方纠纷诉讼的管理法院为合同签订地人民法院等。超低排放麻石塔改造协议约定，在原工程承揽合同的基础上增加费用25000元，工期为20天。合同签订后，原告依约履行了合同义务，共先后向被告方支付工程价款96万元。由于被告方迟迟不按合同约定施工，严重违约为督促被告方按合同约定施工，2017年9月27日，原、被告双方又签订了一份“超低排放工程补充协议”，在该协议上双方约定被告承揽的工程2017年10月8日前必须达到正常运行条件，并约定了严格的违约责任等条款。但是，被告方再一次违约，承揽的工程大部分没有进行制作、安装施工由于被告存在根本违约的事实，给原告造成巨大的经济损失，双方的合同及补充协议无法继续履行，2017年10月29日，原告通知被告解除双方之间的《工程承揽合同》及补充协议，并通知被告方接到合同解除通知书三日内到原告处结清双方之间的债权债务。被告收到原告解除合同通知书后，至今未到原告处结清双方的债权债务，也没有对该通知书提出异议。原告委托山东金信达工程造价咨询有限公司对被告已完成的工程进行了预算审计，审核价值为190576.62元。原告为维护自己的合法权益，特具状起诉，请求贵院依法并参照原告的诉求予以审理。被告潍坊市恒洁环保科技有限公司未作答辩。本院经审理认定事实如下：2017年8月3日，原、被告签订了《工程承揽合同》，发包方：东明东方化工有限公司（甲方），承揽方：潍坊市恒洁环保科技有限公司（乙方）。承揽工程项目：“石灰石膏法脱硫系统低温氧化脱销一体化管束除尘除雾系统一套、新增低氮燃烧工中的回风管和回风阀两套”；工程交付期限：收到合同预付款起50天完工；合同价款及支付方式:1、合同价款（1）、本合同总价为人民币贰佰肆拾万元，该价格为固定价格，并不受政策调价及市场价格的影响。总价组成详见技术协议，（2）、上述总价包括供货设备费、设计费、备品备件费、图纸费、技术资料费、技术服务费、培训费、安装调试费、设备包装、运输、保险费、税费、检验费、水、电费等一切费用由乙方负责；2、支付方式：合同签订，甲方支付乙方合同额的10％作预付款，乙方收到预付款之日起开始设计、图纸，在5天内提供土建基础图纸，10天内提供全部工程图纸，乙方人员、工具、材料到厂后，甲方支付乙方合同额的15％货款，乙方设备原材料到达甲方现场，甲方支付乙方合同额的15％货款，脱硫、脱销塔制作安装完毕后，甲方支付乙方合同额的15％货款，乙方外协采购设备到厂后验收合格，甲方支付乙方合同额的15％货款，设备安装完毕，调试运行达标72小时收合格后，并提供环保局检测环保验收合格报告之日起十天内，乙方开合同全额的增值税发票后，甲方支付乙方合同额的25％货款（备注:如果设备安装、调试合格完毕，经乙方检验具备投产条件，乙方书面通知甲方，甲方应在三天内回复试车日期，如果甲方在乙方具备投入运行的条件下，由于甲方原因造成设备无法试机验收，时间超过两个月，就自动认为设备验收合格，甲方将无条件支付乙方合同额25％的货款），留合同额的5％货款作为质保金，在质保期内设备正常运行，整套系统无任何故障，质保金一年后付清，双方还就其他相关事项进行了约定。2017年8月12日，原、被告签订了东明东方化工超低排放麻石塔改造协议，约定，在原工程承揽合同的基础上增加费用25000元，工期为20天。2017年9月27日，原、被告双方又签订了一份《超低排放工程补充协议》，在该协议上双方约定被告承揽的工程必须在2017年10月8日前达到正常运行条件，并约定了违约责任等条款。2017年10月29日，原告以被告方不履行合同，构成根本性违约为由向被告发出《解除合同通知书》，《解除合同通知书》内容“潍坊市恒洁环保科技有限公司：我公司于2017年8月3日与贵公司签订的超低排放《工程承揽合同》及其补充协议由于贵公司多次违约，严重逾期竣工，给我公司造成巨大的经济损失，故此，我公司特通知贵公司解除双方的超低排放《工程承揽合同》及其补充协议。请贵公司接到本通知后三日内到我公司结清双方之间的债权债务，逾期我公司将启动法律程序解决双方之间的纠纷”。被告于2017年10月31日收到该通知后，至今未提出异议。另查明，原告履行涉案合同情况：2017年8月7日支付被告工程款240000元、2017年8月25日支付被告工程款360000元、2017年9月6日支付被告工程款100000元、2017年9月15日支付被告工程款100000元、2017年9月28日支付被告工程款100000元、2017年10月15日、2017年10月31日为被告垫付施工用电费共计3637.92元，2018.3.16日为被告垫付（债权人：济宁市含硕商贸有限公司）钢材款5万元，以上总计1013637.92元；被告履行合同情况：２０１７年１０月原告委托山东金信达工程造价咨询有限公司对被告施工的工程量进行了审计，山东金信达工程造价咨询有限公司于２０１７年１０月25日出具了鲁金基字（2017）第380号审核报告，报告显示审核结果为：工程造价190576.62元，原告支付审计费1500元。另外，原告方庭审后明确要求被告赔偿直接经济损失824561.3元，对其他损失暂时保留诉权。本院认为：原告、被告签订的工程承揽合同及补充协议，系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律的禁止性规定，均为有效。依法成立的合同，具有法律约束力，当事人享有合同权利并应履行相应的合同义务。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，有下列情形之一的，可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的的：（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合同期限内仍未履行：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。（五）法律规定的其他情形。第九十六条规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定。第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行：已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，原告以被告方不履行合同，构成根本性违约为由向被告发出《解除合同通知书》，属于依法行使解除权的行为，依照上述法律中关于“合同自通知书到达对方时解除”之规定，被告于2017年10月31日收到该通知，现能够认定原、被告双方合同已解除。原告在履行合同中向被告预付工程款960000元、垫付钢材款50000元、垫付电费款3637.92元、支付审计费1500元，均属于合理损失，原告有权要求被告予以赔偿，但因被告履行了部分合同，相应的工程价款190576.62元应予扣减，扣减后损失额为824561.3元，原告要求被告赔偿损失824561.3元符合法律规定应予支持。原告对其他损失保留诉权，本院应予允许。综上,依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条，《中国人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：被告潍坊市恒洁环保科技有限公司于本判决生效后十日支付原告东明东方化工有限公司赔偿款824561.3元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14425元，由被告潍坊市恒洁环保科技有限公司负担12046元，原告东明东方化工有限公司负担2379元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省菏泽市中级人民法院。审 判 长  景圣磊审 判 员  王卫军人民陪审员  金 方二〇一八年六月八日书 记 员  孔星星