福建省厦门市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）厦民终字第1263号
上诉人（原审被告）吕芳宗，男，1964年8月1日出生，汉族。
委托代理人杜德海、黄庆美，福建天翼律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）厦门市升远橡塑有限公司。
代表人林声扬，监事
委托代理人王志阳、林小斌，福建英合律师事务所律师。
上诉人吕芳宗因与被上诉人厦门市升远橡塑有限公司（下称“升远公司”）损害公司利益责任纠纷一案，不服厦门市海沧区人民法院（2014）海民初字第52号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。
升远公司向原审法院起诉，请求判令：1、吕芳宗赔偿升远公司经济损失660.6万元；2、本案诉讼费�、律师代理费、鉴定费用由吕芳宗承担。
原审法院查明：
2006年10月25日，林声扬与吕芳宗分别出资300万元成立升远公司，林声扬任公司执行董事、法定代表人，吕芳宗任公司监事。2008年6月24日，升远公司召开股东会决议，免去林声扬的执行董事职务（法定代表人），选举吕芳宗为公司执行董事（法定代表人）；免去吕芳宗的公司监事职务，选举林声扬为公司监事。
2007年9月3日，地矿公司中标承建升远公司的升远橡塑厂项目。为此，双方签订一份《建设工程施工合同》及《补充协议》，约定：工程价款为27785800元，工期272个日历天。《建设工程施工合同》通用条款第13.1条约定：因发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延；13.2条约定，承包人在13.1款情况发生后14天内�就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。专用条款第23.2条约定：本合同价款采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：……②因市场变化、政策性调整导致材料价格变化10%以内（含10%），10%以外风险各担50%；合同还约定了其他条款。此外，升远公司还与厦门中煤建设开发监理有限公司（以下简称“中煤监理公司”）签订《建设工程委托监理合同》，委托中煤监理公司作为上述工程的监理方。
2009年11月25日，地矿公司向升远公司提交《工程增加造价确认单》，其上载明：施工单位报价9788482.56元，其中土建增加2123733.86元（不含配电房），水电增加4242.7元，报告类（材料、误工）增加7660506元，附汇总表、预算清单及专项报告、签证单；业主签收人及日期栏有吕芳宗签字，落款日期为2009年11月25日；审核价及意见栏手写载明：同意增补9588482.56元，外墙（？）双方各承担50%，并有吕芳宗签字，落款日期为2009年12月26日；最后一栏手写载明：以业主确认为准，中煤监理：＊＊＊，2009年12月26日，并加盖中煤监理公司公章。《工程增加造价确认单》附件1汇总表显示，报告类增加工程量包括钢筋差价4000000元，误工费3606000元，水电材料差价54506元，合计7660506元。附件3的25份签证单中，全部有监理单位签字盖章，其中15份建设单位意见栏中，吕芳宗在建设单位处签字，杜瑞山在建设工程师处签字。另10份在建设单位意见栏中，仅有吕芳宗签字，没有杜瑞山签字，其中签-007中，地矿公司计算的增加工程量为8815元，但《工程增加造价确认单》附件1汇总表显示，该项增加工程量审报金额为13997.69元；签-021中，地矿公司计算的增加工程量为24200元，但《工程增加造价确认单》附件1汇总表显示，该项增加工程量审报金额为26501.86元；签-023中，地矿公司计算的增加工程量为40万元，但工程增加《工程增加造价确认单》附件1汇总表显示，该项增加工程量审报金额为438047.43元。《工程增加造价确认单》汇总表对应的这三项金额比原始单据累计增加45531.89元。
工程竣工后，地矿公司以升远公司尚欠工程款为由，向厦门市中级人民法院提起诉讼，升远公司法定代表人吕芳宗及其委托代理人林声扬到庭参加诉讼。案件审理过程中，吕芳宗主张《工程增加造价确认单》仅有法定代表人签字，未盖公司公章，其效力不予确认，并就其在《工程增加造价确认单》上签字的过程当庭陈述表示，因其对工程方面不太熟悉，于是致电林声扬，表示吕芳宗作为法定代表人先签字，工程量是否有，请地矿公�再找林声扬，如果林声扬认可，再盖公司章。吕芳宗在庭审中还明确，其同意增加工程量为9588482.56元，与地矿公司报价9788482.56元，差价20万元是扣减土建增加部分中配电房项目。厦门市中级人民法院审理后，认定：1、升远橡塑厂项目厂房一和厂房四于2007年11月25日开工，项目厂房二和厂房三于2007年12月1日开工，上述厂房均于2009年9月3日竣工，并于竣工当天通过竣工验收，质量被评定为合格。2、关于讼争工程增加工程量问题，法定代表人吕芳宗已在《工程增加造价确认单》上签字同意增加工程量为9588482.56元，监理单位亦在该确认单上盖章。根据《中华人民共和国民法通则》的相关规定，法定代表人是代表法人行使职权的负责人，企业法人对它的法定代表人的经营活动，承担民事责任。虽然《工程增加造价确认单》没有公司的盖章，但其法定代表人吕芳宗的签字即�表公司行使职权，应由公司承担相应的责任，因此应当认定讼争工程在实际施工中增加工程造价为9588482.56元。双方当事人在合同中约定的工程固定造价为27785800元，增加工程量为9588482.56元，讼争工程实际总造价应为37374282.56元。据此，厦门市中级人民法院作出（2010）厦民初字第319号民事判决，判令升远公司应向地矿公司支付工程款（进度款）6184460.05元及利息。判决作出后，双方当事人均未上诉，该判决已生效。
2011年9月28日，地矿公司就升远公司尚欠的工程款余款，再次对升远公司提起诉讼。升远公司就其延期竣工提起反诉，请求法院判令地矿公司支付延期竣工、延期交付的违约金。该案最终因双方和解而撤诉。
关于钢筋差价，地矿公司曾分别于2008年2月25日和2008年5月21日致函升远公司，其中2月25日函载明：“……钢筋价格大幅上涨，目前市场实际�交价已达4900.00-5100.00元／吨，本工程原预算报价φ10以内钢筋每吨3621元，φ20以内钢筋每吨3396元，φ20以外钢筋每吨3392元，每吨价差上浮1500元-1800元，本工程钢筋总用量为1700吨左右……工地目前已停工待料，初步预估我方停工一个月，大约会造成20万元的直接经济损失……”5月21日函载明：“本工程钢筋总用量为1643.684吨，已采购1094.209吨，平均单价每吨5017元……初步预估我方停工一个月，大约将会造成32万元的直接经济损失……”。
2007年12月24日，福建省建设厅发布《关于妥善处理建筑材料价格异常波动问题确保建设工程质量安全的意见》（闽建筑（2007）53号）（以下简称《意见》）。该《意见》指出：“目前钢筋市场供应价在5000元／吨高位运行，与第三季度初相比，上涨近1000元”，并规定施工合同价有计取风险包干系数的，发生价格上涨，其价差金额高于所计取风险包干金额的，高出部分的价差由发包人承担。
另，案件审理过程中，升远公司申请对福建省地矿建设集团有限公司在升远公司的升远橡塑厂项目是否实际增加工程量（即9588482.56元是否实际发生增加以及增加的部分）进行审核，原审法院依法委托司法鉴定机构进行鉴定，鉴定机构在鉴定过程中因以鉴定资料不全为由向原审法院发函要求双方当事人补充材料，吕芳宗未予补充资料，升远公司补充部分资料，后鉴定机构以“因资料不全，不具备鉴定条件”为由退回鉴定委托，未作出鉴定结论。
原审法院认为：
本案系损害公司利益责任纠纷，双方争议的焦点有：一、林声扬是否有权代表升远公司对吕芳宗提起诉讼；二、吕芳宗在《工程增加造价确认单》上签字确认的行为是否未尽对公司的忠实义务；三、升远公司的损失金额。
一�林声扬是否有权代表升远公司对吕芳宗提起诉讼
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第第一百五十一条之规定，董事、高级管理人员有本法第一百四十九条规定的情形的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事向人民法院提起诉讼。林声扬作为持有升远公司50%股份的股东兼监事，在认为作为公司执行董事的吕芳宗存在损害公司利益的行为时，当然地有权代表公司以公司的名义提起损害公司利益责任纠纷之诉。吕芳宗关于林声扬无权以升远公司名义提起诉讼的抗辩，原审法院不予采纳。
二、吕芳宗在《工程增加造价确认单》上签字确认的行为是否未尽对公司的忠实义务
升远公司主张吕芳宗在地矿�司严重延误工期，且未经升远公司股东会同意，未查明事实的情况下，未加盖升远公司公章而单方擅自在地矿公司提出的《工程增加造价确认单》上面签字，同意增加工程量为9588482.56元，导致升远公司对地矿公司多承担了工程款。其未谨慎履行公司法定代表人职务的行为，给升远公司造成了损失。
吕芳宗主张，增加工程的签证单都是经过中煤监理公司签字盖章，其是在中煤监理公司审核之后签字，已经履行了法定代表人的谨慎、忠实义务。
原审法院认为，从《工程增加造价确认单》的内容来看，吕芳宗在2009年11月25日在业主签收人处签字，在2009年12月26日又在审核价一栏中手写“同意增补9588482.56元”，并在其上签字。中煤监理公司在2009年12月26日手写“以业主确认为准”，并盖章签字。上述内容反映出吕芳宗在签字确认增加工程量9588482.56元的事项时，中煤监理公司对增加工程量部分并无审核意见。结合吕芳宗在（2010）厦民初字第319号地矿公司诉升远公司支付工程款一案的庭审中，承认其对于工程方面不太熟悉，并在庭审中请求不予确认《工程增加造价确认单》效力的事实来看，吕芳宗自身对工程情况不熟悉，又无证据证明其在签字之前由熟悉工程的工地工程师或者监理工程师、监理单位先行审核，并在此情况下签字确认增加工程造价9588482.56元。该行为有悖于公司法定代表人履行职责的谨慎义务，违反了对公司的忠实义务。吕芳宗主张，增加工程的签证单都是经过中煤监理公司签字盖章，其是在中煤监理公司审核之后签字，但未提供与增加工程量9588482.56元相对应的签证单予以证明，原审法院依法不予采纳。
三、升远公司的损失金额
升远公司主张，《工程增加造价确认单》上吕芳宗同意增加工�量为9588482.56元，其中误工费3606000元、钢筋差价1800000元、以及增加工程量（土建）部分无杜瑞山签字的10份签证单对应的金额，是因吕芳宗未尽对公司的忠实义务而给升远公司造成的损失。此外升远公司因本案而支出的律师费也应由吕芳宗承担。
吕芳宗主张，即使升远公司对地矿公司多承担了工程款，也是因厦门市中级人民法院在（2010）厦民初字第319号民事判决书中错判而产生。
原审法院认为，（2010）厦民初字第319号民事判决已发生法律效力，在未经法定程序推翻该份判决的情况下，吕芳宗主张该案为错案缺乏法律依据。该份生效判决认定升远公司还应支付《工程增加造价确认单》所确认的增加工程量价款9588482.56元，对升远公司具有法律约束力。虽吕芳宗未能提交充分证据证明其在签署《工程增加造价确认单》时已尽法定代表人的谨慎义务，但吕�宗的行为是否给升远公司造成实际损失，仍应以吕芳宗确认的增加工程量与实际工程量之间是否存在差额为依据。
1、增加工程量
原审法院认为，尽管25份签证单中，其中的10份没有建设单位工程师杜瑞山的签字，但全部都有监理单位的签字盖章，吕芳宗在监理单位签字盖章之后进行签字，已经经过了合理的审核程序。故升远公司主张该10份签证单对应的价款应由吕芳宗承担，原审法院不予采纳。但是，《工程增加造价确认单》汇总表对应的第7、21、23项金额，比起对应的原始单据签-007、签-021、签-023所体现的金额高出45531.89元。该部分金额是因吕芳宗既没有经过合理程序由监理单位核对，也没有自行仔细核对而导致多承担的金额，属于升远公司的损失范围。
2、关于误工费
关于《工程增加造价确认单》涉及的误工费，《工程增加造价确认�》附件中仅有地矿公司向升远公司提交的一份专项报告，未见相应的原始凭证。直到2011年9月，升远公司和地矿公司仍就工程延误一事未能取得一致意见，并诉诸法院。但吕芳宗在2009年12月，在双方就工程延误存在争议的情况下，没有经监理单位或者建设单位驻地工程师审核签字的原始凭证的情况下，擅自对地矿公司提出的六项2个月、3个月、10个月、12个月不等的误工费，全盘接受签字确认，吕芳宗也未提交其他证据表明其对误工费的确认由合理的依据，并尽了审慎审查的义务。鉴于升远公司提交的经吕芳宗确认真实的两份证据，即2008年2月和2008年5月地矿公司向升远公司发送的《关于追补钢筋差价的函》和《关于追补钢筋差价的专项报告》，地矿公司分别提出了停工待料分别可能造成200000元、32000元的务工费损失，根据升远公司和地矿公司签订的《建设工程施工合�》第13.1、13.2条之约定，工程师在地矿公司在提出工期顺延之后14天内应予以确认，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意顺延工期，原审法院认为，该两份报告可以视同吕芳宗确认误工费的依据，但《工程增加造价确认单》中超出520000元部分的误工费，即3086000元，因吕芳宗没有证据表明其签字确认有合理的依据，应认定为吕芳宗未谨慎履行法定代人职务而给升远公司造成的损失。
3、关于钢筋差价
升远公司主张钢筋差价应依据《建设工程合同》约定，超出10%的范围，由升远公司和地矿公司各承担50%。
吕芳宗主张，根据闽建筑（2007）53号《意见》规定施工合同价有计取风险包干系数的，发生价格上涨，其价差金额高于所计取风险包干金额的，高出部分的价差由发包人承担，其在《工程增加造价确认单》中对钢筋价差的签字确认有合理的依据。
原审法院认为，本案是损害公司利益责任纠纷，审理的是吕芳宗作为公司法定代表人，在《工程增加造价确认单》上签字确认时，是否有尽到对公司的忠实义务，而非升远公司与地矿公司的建设工程施工合同纠纷。换言之，《建设工程合同》不是衡量吕芳宗是否尽忠实义务的唯一依据。吕芳宗主张其系依据闽建筑（2007）53号《意见》规定“超出风险包干金额的，应由发包人承担”而确认的钢筋价差，吕芳宗依据此项规定有合理的理由，原审法院依法予以认可。但对于实际价差数额多少，吕芳宗未能提供其签字确认所依据的原始单据，升远公司也仅提供地矿公司的两份钢筋差价的函件，根据证据优势原则，原审法院综合该两份函件计算钢筋差价，《工程增加造价确认单》中确认的钢筋差价超出该计算金额的部分，视同吕芳宗没有合理依据而擅自签字确认造成升远公司损失的部分。地矿公司在5月21日函载明：“本工程钢筋总用量为1643.684吨，已采购1094.209吨，平均单价每吨5017元”，其计算的均价与同时期闽建筑（2007）53号《意见》指出的“目前钢筋市场供应价在5000元／吨高位运行”基本吻合，原审法院采纳均价5017元／吨计算，钢筋总用量以该函件中的地矿公司确定的1643.684吨计算。工程预算报价中两份函件均载明“本工程原预算报价φ10以内钢筋每吨3621元，φ20以内钢筋每吨3396元，φ20以外钢筋每吨3392元”，因升远公司和吕芳宗均未提供各种钢筋实际采购的具体数量及价格，鉴于尽管公司董事应谨慎履行职责，对公司承担忠实义务，但在计算未履行忠实义务给公司造成的损失时，不应过于严苛，原审法院采纳比较宽松的较低价格计算工程预算报价，即以3392元／吨作为计算依据。综上，钢筋涨价超过10%以外的�分为（5017元-3392元＊110%）＊1643.684=2113449元。故《工程增加造价确认单》中超出该数额的钢筋差价，应认定为吕芳宗未谨慎审核而致使公司多承担的部分。其金额为4000000元-2113449元=1886551元。鉴于升远公司在起诉金额计算中，仅起诉1800000元系自由处分自身权利，故原审法院予以支持1800000元。
4、律师费，升远公司要求吕芳宗承担律师费，缺乏法律依据，原审法院不予支持。
综上，吕芳宗作为公司法定代表人，其明知或应知道他的签字可以代表公司身份，根据法律规定将对外产生应由公司承担责任的法律后果，但仍然在既没有监理公司，也没有驻地工程师事先审核的情况下，且本人对工程情况不甚了解，又未自行仔细一一核对原始单据的情况下，草率地在地矿公司提交的《工程增加造价确认单》上签字确认增加工程造价为9588482.56元，并据此被生效�决认定为应由升远公司向地矿公司承担增加工程造价9588482.56元的工程款，其中可认定为吕芳宗未经与原始单据核对确认的金额部分累计45531.89元＋3086000元＋1800000元=4931531.89元，该部分金额因吕芳宗未能提供证据证明其签字确认有合理依据，故原审法院认定为因吕芳宗未谨慎履行作为公司董事兼法定代表人的职责，有悖对公司的忠实义务而给公司造成的损失。原审法院于2015年2月2日依照《中华人民共和国公司法》第二十条、第第一百四十八条、第一百四十九条、第一百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，作出判决：一、吕芳宗于判决生效之日起10日内向升远公司赔偿损失4931531.89元。二、驳回升远公司其余诉讼请求。
宣判后，吕芳宗不服，向本院提起上诉。
上诉人吕芳宗上诉称：1、本案程序不当，升远公司未穷尽公司内部救济�段进行查明，且林声扬应先行采用公司内部救济手段，而不能跨越公司直接提起诉讼。2、升远公司的诉讼请求已超过诉讼时效，升远公司的法定代表人林声扬于2009年12月收到《工程增加造价确认单》及相关结算材料时就应当知道吕芳宗签字的事实，而升远公司到了2014年才提出损害公司利益的诉讼，超过法定诉讼时效。3、吕芳宗并未存在滥用股东权利，也不存在违反法律、行政法规、公司章程的规定，且升远公司的损失并未实际发生。4、损失金额认定不当：（1）工程量存在问题，因为鉴证单上工程量的金额还应加上对应税费，（2）误工费，2009年6月1日福建地矿建设集团公司出具的《专项报告》中监理公司确认“情况属实”，一审法院不予认可，但却对同样是福建地矿建设集团公司出具的其他两份报告予以认可，存在证据认定标准不统一问题。（3）钢筋差价，2008�10月9日，钢筋价格已涨到6250元／吨，一审以2008年5月21日出具的函件中暂定的钢筋价格5017元／吨来计算施工过程中的钢筋价格与客观市场价格不符。综上，请求二审法院撤销一审法院的判决，改判驳回升远公司的一审全部诉讼请求。
被上诉人升远公司答辩称：1、一审法院程序合法。公司的代表人林声扬既是升远公司的股东，又是升远公司监事，其以公司名义提起损害公司利益责任纠纷符合法律程序。2、本案的诉讼时效应从（2010）厦民初字第319号案件生效之日起算，因此未超过法定诉讼时效。3、吕芳宗作为公司法定代表人，其不负责任地对外签字系滥用股东权利、未履行执行董事职责谨慎与忠实义务；吕芳宗的上述行为给公司造成严重经济损失，应承担赔偿责任。3、双方均确认《鉴证单》的真实性，但签证单007、021、023与《工程增加造价确认单》汇总表�应金额不一致，高出了45531.98元；吕芳宗在没有合理依据情况下，擅自全盘接受福建地矿建设集团公司提出的误工费应承担升远公司该部分的损失；钢筋差价，一审法院以5000元／吨认定钢筋市场供应价合理、合法。综上，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。
经审理查明，对原审法院查明的事实，除了吕芳宗对“吕芳宗作为法定代表人先签字”有异议外，双方当事人均表示无异议，本院对双方当事人无争议的事实予以确认。
另查明，吕芳宗二审中提交了福建地矿建设集团公司出具的《回函》，拟证明讼争《工程增加造价确认单》应先由监理单位审核通过加盖公章后，才交由吕芳宗本人签字，讼争的损失属于工程专业事项，不能仅凭法院主观认定；（2010）厦民初字第319号案件生效后并未向升远公司执行到款项。升远公司质证认为，真实性、合法性及关联性均不予认可，该证据属于证人证言，福建地矿建设集团公司与吕芳宗存在利益关系。
还查明，吕芳宗二审中补充陈述如下事实：1、《建设工程施工合同》通用条款第33.2规定：“发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人”；上述通用条款第33.4条规定：“发包人收到的竣工结算报告及结算治疗资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价……”；合同专用条款第5.4条规定：“下列事项经由发包人代表和总监理工程师签字并分别加盖公章后生效：﹤3﹥工程量及费用增减的索赔或签证；…”。2、《工程增加造价确认单》是由中煤监理先签字确认后，再由吕芳宗签字。林声扬收到《工程增加造价确认单》及附件的时间，监事林声扬已经确认其收到该工程结算资料的时间为“2009年12月底”，即吕芳宗签字后不久福建地矿集团建设公司就将该工程结算资料交给监事林声扬，其收到资料后并没有在28天内提出异议。3、（2010）厦民初字第319号民事判决书是由监事林声扬领取，且其领取后未及时告知吕芳宗。该案申请强制执行，升远公司账户上没有可供执行的款项。4、2011年9月28日，福建地矿建设集团公司就尚欠的工程余款起诉升远公司一案中，吕芳宗曾授权监事林声扬代表升远公司进行应诉、反诉，案件因福建地矿建设集团公司与林声扬和解而撤诉结案，工程款问题至今没有任何处理结�。5、2008年5月21日，福建地矿建设集团公司给升远公司的《函》中写明：“目前市场的实际成交价已将近6000元／T，每吨价差上浮2300元-2600元，至此钢筋这一项已潜亏326万元左右”。6、2007年10月27日，升远公司的《会议纪要》载明：“关于公司的公章、财务章和厂房基建的一切手续由林声扬保管”。
又查明，1、2013年5月23日，升远公司起诉吕芳宗损害公司利益责任纠纷，该案诉讼请求、事由与本案相同，之后升远公司于2013年12月19日撤回起诉。2、吕芳宗主张增加的工程量中还存在税金等其他费用，但未能举证证明，因此其该主张证据不足，不予支持。3、（2010）厦民初字第319号民事判决生效之后，升远公司截至本案起诉之日尚未申请再审。
本院认为，本院对本案争议的焦点分析认定如下：
一、升远公司的诉讼请求是否超过法定诉讼时效。本院认�，吕芳宗在《工程增加造价确认单》上签字是否构成损害公司利益应于（2010）厦民初字第319号判决书生效后方能认定，同时，2013年5月23日，升远公司起诉吕芳宗损害公司利益责任纠纷构成诉讼时效中断。因此，升远公司于2013年12月24日起诉吕芳宗损害公司利益责任纠纷并未超过法定诉讼时效。
二、一审法院程序是否正当。林声扬不仅是升远公司50%股权的股东，而且还是公司监事，因此，其上述身份有权代表公司以公司名义直接提起损害公司利益责任纠纷诉讼，一审法院受理其起诉在程序上并无不妥，予以确认。
三、吕芳宗是否存在未尽公司忠实义务损害公司利益的行为。本院认为：一方面，（2010）厦民初字第319号判决书中对整个工程款结算是以吕芳宗最终签字确认的《工程增加造价确认单》为准，该判决已发生法律效力，并确认吕芳宗签字确�的《工程增加造价确认单》合法有效；另一方面，吕芳宗签字确认《工程增加造价确认单》并未直接导致升远公司向案外人福建地矿建设集团公司承担工程款，而是（2010）厦民初字第319号判决采信了讼争《工程增加造价确认单》的证明力基础上判决升远公司承担工程款。因此，升远公司认为上述《工程增加造价确认单》系吕芳宗擅自签字确认，不具有合法、合理性，理应就上述生效判决申请再审以推翻讼争《工程增加造价确认单》的效力，一审法院认定吕芳宗存在未尽公司忠实义务损害公司利益的行为并承担败诉责任没有相应法律依据。
综上所述，本院认为，吕芳宗上诉请求本院予以支持，一审法院认定吕芳宗未尽公司忠实义务承担公司损失赔偿责任理由不能成立，应予纠正。据此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、第�百九十九条之规定，判决如下：
一、撤销厦门市海沧区人民法院（2014）海民初字第52号民事判决；
二、驳回厦门市升远橡塑有限公司的一审诉讼请求。
本案一审案件受理费58042元，二审案件受理费46252元，由厦门市升远橡塑有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 孙仲
审 判 员 王池
代理审判员 苏鑫
二〇一五年九月十六日
书 记 员 龚妍
附页：本案适用的法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以�决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
第一百九十九条当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向原审人民法院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。