江苏省盐城市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）盐商初字第0035号
原告江苏紫光吉地达环境科技股份有限公司。
法定代表人陈茂荣，该公司董事长。
委托代理人张峰，江苏元齐律师事务所律师。
被告邳州市海荧热电有限公司。
法定代表人孙木子洋，该公司董事长。
原告江苏紫光吉地达环境科技股份有限公司（下称紫光吉地达公司）与被告邳州市海荧热电有限公司（下称海荧公司）承揽合同纠纷一案，本院于2013年1月22日受理后，依法组成合议庭于2013年6月24日、11月20日公开开庭进行了审理，原告紫光吉地达公司的委托代理人张峰到庭参与诉讼，被告海荧公司经本院合法传唤未到庭，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。
原告紫光吉地达公司诉称，2011年4月30日，原告与被告订立《邳州海荧热临时性有限公司环保热电工程2＊75t／h循环流化锅炉布代除尘器供货合同》一份，合同还有技术协议。合同约定：原告为被告定作2＊75t／h循环流化床锅炉布袋除尘器成套设备，总价款297万元，合同货款的支付和结算项下约定：1、在签订合同后的7天内，支付29.7万元；2、按甲方指定的日期设备安装人员进场，灰斗与底梁安装完毕，在7天内支付1188000元；3、成套设备到达热电建设工地，主体框架安装完毕，滤贷笼架发货前7天内支付89.1万元；4、成套设备完本到达热电建设工地安装完毕调试合格运行一个星期支付29.7万元等；5、余质保金自安装调试合格投入正式生产满一年后或交货期满18个月无质量问题余款20日内一次付清。合同订立后，被告于2011年5月9日付定金29.7万元合同生效。在合同履行过程中，至2011年8月5日前原告已将全部设备定作生产完毕，于2011年9月15日组织发货并进声场安装，在原告完成第一台设备灰斗、底梁安装后，被告未能按合同约定付款。2011年11月29日被告来函通知称，“衷心感谢贵公司对我公司的支持，我公司现已改建焚烧垃圾电厂处于停工状态，有关人员已经放假，设备安装事宜将往后推迟，等我们设计完善复工上班，书面通知再发货安装，忘贵公司谅解”，之后一直未有任何消息。2012年3月14日，原告以特快专递和传真方式分别向被告致函，要求被告“接本函后立即向原告支付已安装部分的合同价款59.4万元，并在接到本函一个星期内向原告支付除10%质保金以外的全部价款”，被告未予履行。2012年9月3日原告再次书面通知被告履行合同，被告接通知且既未履行合同，也未向原告说明理由。2012年9月24日，原告通过公证方式向被告寄递送达了《解除合同通知书》，解除了与被告订立的合同。至原告起诉之日，被告实际付款（定金）29.7万元，余款267.3万元未能支付。为维护原告合法权益，请求法院依法判令：1、被告立即向原告支付定作承揽合同价款267.3万元；3、被告赔偿原告损失162792.96元；4、诉讼费用由被告承担。
为支持其诉讼主张，原告提供了如下证据：
一、供货合同8页（2011年4月30日）；
二、被告2011年8月15日的发货通知，证明被告的设备基础已竣工，通知原告发货；
三、被告2011年11月29日的停工通知，证明被告通知原告停工；
四、已发货、安装部分的设备价款说明及附件，证明原告已于2011年9月19日前履行合同的部分为261340元；
五、2012年3月16日的704号公证书及附函，证明原告于2012年3月16日向被告发函，要求其履行付款义务；
六、2012年8月21日的1370号公证书，证明被告已完全停止履行合同义务；
七、2012年9月6日的2567号公证书及附函，证明原告于2012年9月6日向被告发函，要求其履行付款义务；
八、2012年9月25日2792号公证书、解除合同通知书，证明原告于2012年9月25日通知被告解除合同；
九、往来明细及汇款单，证明被告仅向原告支付297000元价款尚欠原告2673000元；
十、损失说明及附件，证明因被告不履行付款义务，使原告增加利息损失162792.96元；
被告海荧公司未答辩也未提供证据。
经审核，原告所举证据真实，来源合法，且与本案均有关联性，可作为本案定案证据。
根据本院审核认定的证据及当事人的当庭陈述可以确认以下事实：2011年4月30日，原告（甲方）与被告海荧公司（乙方）订立《邳州海荧热临时性有限公司环保热电工程2＊75t／h循环流化锅炉布代除尘器供货合同》一份，合同约定：原告为被告定作2＊75t／h循环流化床锅炉布袋除尘器成套设备，总价款297万元，乙方保证按照有关的国家标准（或国际标准）和所供设备及备件不得有缺陷的设计图纸及资料要求进行生产制造，保证设计、工艺和制造无缺陷、水平一流，并完全能够满足甲方生产工艺要求。合同货款的支付和结算项下约定：1、在签订合同后的7天内，支付29.7万元；2、按甲方指定的日期设备安装人员进场，灰斗与底梁安装完毕，在7天内支付1188000元；3、成套设备到达热电建设工地，主体框架安装完毕，滤贷笼架发货前7天内支付89.1万元；4、成套设备完本到达热电建设工地安装完毕调试合格运行一个星期支付29.7万元等；5、余质保金自安装调试合格投入正式生产满一年后或交货期满18个月无质量问题余款20日内一次付清。2011年5月9日，被告向原告支付定金29.7万元。2011年8月15日，被告海荧公司向原告发出一份传真，载明：海荧公司环保热电项目除尘器基础已竣工，请贵公司尽快组织发货和安装施工。2011年9月16日，原告组织发货并进场完成了第一台设备灰斗、底梁的安装。2011年11月29日被告海荧公司向原告发函称：“衷心感谢贵公司对我公司的支持，我们公司现已改建焚烧垃圾电厂处于停工状态，有关人员已经放假，设备安装事宜将往后推迟，等我们设计完善复工上班，书面通知再发货安装，望贵公司谅解”。2012年3月14日，原告以特快专递和传真方式分别向被告致函，要求被告“接本函后立即向原告支付已安装部分的合同价款59.4万元，并在接到本函一个星期内向原告支付除10%质保金以外的全部价款”，但被告未予履行。2012年9月5日原告再次书面通知被告要求履行合同，但被告接通知后既未履行合同，也未向原告说明理由。2012年9月24日，原告通过公证方式向被告寄递送达了《解除合同通知书》，要求解除原告与被告签订的合同。
另查明，原告认为其诉讼请求中的损失包括合同履行的全部价款297万元减去被告的已付款29.7万元，但其中未交付的设备实际并未运送及安装。经原告申请，本院依法委托盐城市荣城价格评估有限公司对原告未实际安装部分残值及相关费用进行了评估，结论为：未发设备残值为341440元；2套JDMC350-2＊4型布袋除尘器设备通用部分部件的价格为65536元；设备未发生的运输费用为28024元；设备未发生的安装调试费用为220000元。以上合计为655000元。
本院认为，2011年4月30日，原告紫光吉地达公司与被告海荧公司签订的《邳州海荧热临时性有限公司环保热电工程2＊75t／h循环流化锅炉布代除尘器供货合同》是双方当事人的真实意思表示，且不违反国家法律及行政法规的强制性规定，应属有效合同，对双方均具有约束力。该合同中约定原告保证按照有关的国家标准（或国际标准）和所供设备及备件不得有缺陷的设计图纸及资料要求进行生产制造，保证设计、工艺和制造无缺陷，并完全能够满足被告生产工艺要求，被告向原告给付相应价款，该约定符合承揽合同的特征，双方应认定为承揽合同关系。在合同签订后，被告海荧公司于2011年8月15向原告发函，要求原告尽快组织发货和安装施工，此后，原告也积极生产并组织发货和进场施工，并于2011年9月16日、9月19日陆续进行了灰斗与底梁的安装。但被告于2011年11月29日因其公司改建焚烧垃圾电厂处于设计停工状态，有关人员已放假，故向原告发函要求将设备安装事宜往后推迟，待其设计完善复工上班，书面通知再发货进场施工，而之后经原告多次去函要求被告按合同约定支付相应货款，被告一直未予回复何时进行安装，也未支付相应货款，致使原、被告之间的合同无法履行。原告于2012年9月24日向被告发出的解除合同通知书符合法律规定，该通知书到达被告后即行生效。因此合同解除给原告造成的损失，被告应予赔偿。根据原告所举证据，本案原告已按合同履行了全部义务，包括已经交付的设备，除去被告已付的首付款29.7万元外，按合同约定应向原告支付的剩余货款267.3万元，应作为原告的损失，由被告予以赔偿。但由于原告生产的设备未完全实际交付安装，所以未交付的设备部分残值部分及相关未实际发生的费用应当从中予以扣减。根据本院委托中介部门的鉴定结论，该残值及费用部分为655000元应从总价款中予扣减。综上，被告应赔偿原告实际损失为2970000元-297000元-655000元=2018000元。原告主张的其他损失，因没提供证据证实，故本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告邳州市海荧热电有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告江苏紫光吉地达环境科技股份有限公司损失2018000元；
二、驳回原告江苏紫光吉地达环境科技股份有限公司的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费29486元，保全费5000元，鉴定费6000元，合计40486元，由原告江苏紫光吉地达环境科技股份有限公司负担11676元，被告邳州市海荧热电有限公司28810元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并提交副本一式三份，上诉于江苏省高级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的规定，应向江苏省高级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省高级人民法院开户行：中国农业银行南京市分行山西路支行，帐号10-113301040002475。
审 判 长 徐 宁
审 判 员 张晨阳
代理审判员 陈 娴
二〇一三年十二月二日
书 记 员 姜倍倍
附相关法律条文
《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确
认解除合同的效力。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。