黑龙江省肇源县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）黑0622民初1345号
原告：柴臣，男，1973年5月3日出生，汉族，无职业，住黑龙江省双鸭山市四方台区。
委托诉讼代理人：周坤，黑龙江玉朗律师事务所律师。
被告：杜军兵，男，1976年3月9日出生，汉族，无职业，住江苏省灌云县。
原告柴臣与被告杜军兵建设工程合同纠纷一案，本院于2018年4月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告柴臣委托诉讼代理人周坤到庭参加诉讼，被告杜军兵经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。
原告柴臣向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令被告返还原告合同履约保证金3万元及利息986元（暂从2017年7月4日至2018年4月1日以银行同期贷款利率计算，实际计算至给付之日止），共计30986元；2.判令被告支付原告人工费23100元、抓图费2万元、做饭工人工资3000元、交通费4920元、伙食费4500元、房租费950元、钢筋箍筋机1550元、钢筋设备运输费450元、绑线500元、除锈剂135元，共计59105元；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年4月15日，原告经朋友介绍认识被告，得知被告承包了肇源县天和购物中心的建设项目，2017年5月22日，原告与被告签订了《****购物中心项目部（钢筋）分项工程承包合同》，合同约定由原告以包工包料的方式对*****购物中心的地下一层、地上五层、结构形式为钢筋混凝土框架结构制作，建筑面积约31044.7平方米，被告用工工资标准为：技术工200元/工、普工120元/工，结算单价按照建筑面积38元/㎡计算。签订本合同同时，被告向原告收取3万元合同履约保证金。合同签订后原告带领11个工人在工地实施前期钢筋制作等施工活动。施工至2017年7月4日由于工地停电无法施工，被告通知原告停止施工，并告知原告停工时间较长带工人会双鸭山等候通知。原告回到双鸭山后一直没有接到通知，直至2017年9月中旬，原告才得知**购物中心项目已由其他的施工单位进行施工，为此，原告多次找到被告要求返还合同履约保证金及支付拖欠的人工费等相关费用，被告以没钱为由推脱不给，故诉至法院。
被告杜军兵未应诉答辩。
原告围绕诉讼请求依法提交了****购物中心项目部（钢筋）分项工程承包合同、合同履约保证金收据、工程量确认单、2张购买工程所需材料收据、3份书面证人证言等证据，被告未出庭答辩和质证，放弃了诉讼权利。根据当事人在庭审中的陈述及提供的证据，本院经审理认定事实如下：
2017年5月22日，被告杜军兵（甲方）以****中心工程项目部的名义与原告柴臣（乙方）签订《*****中心项目部（钢筋）分项工程承包合同》。约定乙方承包***购物中心地下一层、地上五层、结构形式为钢筋混凝土框架结构的钢筋制作工程，钢筋制作范围以包人工费、包辅材劳务为主，部分其他费用包干、包资料、包进度、包成品保护、包安全文明、包验收合格的形式承包给乙方进行施工。工程结算方式为按实际施工建筑面积计算，结算单价为按建筑面积38元/平方米计算。甲方的用工标准为技术工200元/工、普工120/工。付款方式为结合工程实际情况，工程主体封顶后，按实际完成工程量的70%-80%半个月以内支付，施工过程中，工人生活开支、借支等相关费用由乙方自行垫付、自行承担。抹灰工程结束后，半个月内支付该工程量的15%-20%，剩余部分工程验收后半个月内付清。支付工程款时，由乙方按照合同规定的支付金额、编制班组施工人员制作标准工资单，工资单必须本人和班组长、承包人共同签字，甲方核实无误后，监督现场发放。签订本合同时，乙方向甲方交纳3万元合同履约保证金。当日，被告杜军兵为原告出具收据，载明收到钢筋班组柴臣交纳的合同履约金3万元。
2017年9月2日，被告杜军兵雇佣的项目经理郑**为原告出具***购物中心用工工作量确认单，地下取料为22个工日、钢筋绑扎为86个工作日。
后因工地停电，工程停工，原告带领工人回双鸭山等待复工。因被告一直未通知原告复工，原告前来肇源工地核实，发现被告已经撤出该工地，被告承包给原告的钢筋分项工程已由他人接手施工。
本院认为，原告柴臣作为实际施工人，其系通过与被告杜军兵签订《******购物中心项目部（钢筋）分项工程承包合同》的方式承包案涉钢筋制作安装分项工程，原、被告签订的承包合同因柴臣不具备相应的施工资质应认定无效。无效合同应当回复到合同尚未缔结及尚未履行状态，这是法律对于无效合同的处理原则，回复到合同尚未缔结及尚未履行状态的方式，在于恢复原状，即各自因无效合同缔结或履行而占有的对方的财产，各自予以返还。故被告依据该合同的约定收取的保证金应当返还给原告，原告要求被告返还合同履约保证金3万元的诉讼请求，本院予以支持；关于原告主张的合同履约保证金的利息属于被告未按照合同约定为原告提供完全的分项施工工程所产生的违约结果，因本案所涉合同无效，且原、被告对缔结该无效合同均负有过错，故原告不能依据无效合同主张被告承担违约责任，对原告要求被告给付履约保证金利息的诉讼请求，本院不予支持。关于原告是否能主张已施工部分工程的工程款的问题，本案中，原告等人已经按照合同的约定完成了部分工程建设工作，已经实际履行了合同约定的义务，虽原告未完成全部承包工程，其承建的部分工程亦未经过竣工验收，但未全部完工及未能竣工验收均并非原告造成，而是被告提前撤出工地造成的，故原告可以依据合同约定向被告主张已施工部分工程款，又因原告未全部完成施工，无法确定工程量，仅有被告杜军兵雇佣的工作人员为原告出具的劳务用工工作量确认单，故原告主张被告应按照合同约定的人工费支付标准给付原告人工费，本院予以支持。原告提供的劳务为钢筋制作工作，需要一定的技术，故对于原告主张的人工费标准，应按照合同约定的技术工200元/工予以支持，被告工作人员确认的用工量为108个工，被告应给付原告人工费为21600元，原告起诉要求被告给付人工费23100，超出应给付范围，超出部分本院不予支持。关于原告主张的抓图费、抓图费、做饭工人工资、交通费、伙食费、房租费、绑线、钢筋设备运输费，原告仅出示书面证人证言，无其他证据予以佐证，本院不予支持。关于原告主张的钢筋箍筋机1550元及除锈剂135元，原告仅提供两张收据，没有正式发票，亦不能证实该两样设备是用于本次工程中，对该两项费用本院不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第（五）项、第五十八条、《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二条、第七条、第十三条、第二十六条；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告杜军兵于本判决生效后立即返还原告柴臣合同履约保证金3万元；
二、被告杜军兵于本判决生效后立即给付原告柴臣人工费21600元；
三、驳回原告柴臣的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2052元，由原告柴臣负担962元，被告杜军兵负担1090元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省大庆市中级人民法院。
审 判 长 陈朝迪
人民陪审员 王 睿
人民陪审员 滕 杰
二〇一八年六月十三日
书 记 员 屈 媛
附：《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
《中华人民共和国建筑法》
第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法许可中途退庭的,可以缺席判决。