青海省西宁市城中区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）青0103民初149号
原告(反诉被告）：兰州某某智能系统工程有限公司
法定代表人：谢某某，该公司董事长。
委托代理人：隋某某，青海某某律师事务所律师。
被告（反诉原告）：青海某某重型设备销售有限责任公司
法定代表人：王某某，该公司总经理。
委托代理人：谢某，青海某某律师事务所律师。
被告：谢静宇
原告（反诉被告）兰州某某智能系统工程有限公司（以下简称某某甲公司）与被告（反诉原告）青海某某重型设备销售有限责任公司（以下简称某某公司）劳务合同纠纷一案，本院于2016年1月21日受理后，依法由审判员金锋担任审判长，与人民陪审员盛永忠、师华卉组成合议庭，于2016年6月29日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）某某甲公司的委托代理人隋玉才，被告（反诉原告）某某乙公司的委托代理人谢靖到庭参加诉讼。被告谢静宇经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）某某甲公司诉称：2012年5月3日，我公司与某某乙公司签订《酒钢选煤厂火灾报警、防火封堵施工合同》，合同约定施工费用1300000元，并对工期、承包范围、施工质量等进行了约定。我公司施工完工后，某某乙公司陆续分三次付款1000000元，剩余劳务费300000元，某某乙公司以未交付竣工验收材料为由迟迟不予给付，我公司催讨后，2015年1月7日被告谢静宇以煤炭工业石家庄设计研究院酒钢宏兴洗煤厂工程总承包部的名义，与我公司签订《补充协议》，补充协议约定：该协议签订后10日内，由我公司交付竣工资料及验收，交付后7个工作日某某乙公司支付90%的工程款，10%的质保金在质保责任履行完毕后一个月支付，一方违约支付施工合同总金额1300000元的10%给另一方。《补充协议》签订后，我公司将竣工验收材料交付被告谢静宇，并写下收条，加盖了煤炭工业石家庄设计研究院酒钢宏兴洗煤厂工程总承包部公章。时至今日，我公司多次催要剩余款项无果，现诉至法院，请求判令：一、二被告支付原告（反诉被告）某某甲公司劳务费300000元；二、二被告承担违约金130000元；三、本案诉讼费二被告承担。
被告（反诉原告）某某乙公司针对本诉答辩并反诉称：我公司与某某甲公司签订合同后，履行了合同义务，支付了工程款1000000元，实际超付90000元，但某某甲公司怠于履行自己的合同义务，迟迟未完成工程项目的检测验收工作，在我公司多次催促下，2015年1月7日某某甲公司完成上了述工作，给我公司造成了经济损失。根据合同约定，某某甲公司迟延交工54个月，应向我公司支付违约金260000元，该公司未向我公司开具建安发票，所产生的税金12653.3元，也应予扣除，故我公司并未欠付某某甲公司的劳务费，另我公司并非《补充协议》的相对人，该合同对我公司无约束力，某某甲公司依据该合同主张违约金于法无据，请求法庭驳回该公司的诉讼请求。综上，某某甲公司的违约行为已给我公司造成的经济损失情况，考虑到其违约的性质和程度，我公司反诉要求：一、原告（反诉被告）某某甲公司支付违约金260000元；二、本案诉讼费由原告（反诉被告）某某甲公司承担。
原告（反诉被告）某某甲公司针对被告（反诉原告）某某乙公司的反诉辩称：本案的消防工程已经备案，证明该工程已经验收，某某乙公司的反诉请求没有事实依据；某某乙公司反诉称我公司违约54个月，而诉讼时效为24个月，某某乙公司没有及时主张其权利，故该公司的反诉请求不能成立，请求法庭予以驳回。
被告谢静宇向法庭提交书面答辩称，某某甲公司与某某乙公司因履行《酒钢选煤厂火灾报警、防火封堵工程施工合同》发生纠纷，谢静宇并非合同相对人，某某甲公司要求谢静宇给付拖欠的劳务费、违约金于法无据。2010年11月，谢静宇受聘于某某乙公司，曾在煤炭工业石家庄设计研究院酒钢洗煤厂工程总承包部负责外联工作。谢静宇个人未与某某甲公司有过经济往来。某某甲公司的诉讼主体有误，请求法庭依法驳回。
原告（反诉被告）某某甲公司向法庭提交以下证据：证据一、合同书，证明双方的合同关系，合同约定工程款总价1300000元；证据二、某某乙公司汇款及承兑汇票、某某甲公司收款收据，证明某某乙公司已支付工程劳务款1000000元及马钰作为法定代表人在承兑汇票上盖章；证据三、某某甲公司与被告谢靖宇签订的补充协议，证明被告谢靖宇的主体资格，协议约定了验收付款及10%的违约金。证据四、竣工验收资料交付收条，证明被告谢靖宇按补充协议的约定收到了验收资料；证据五、建设工程验收消防备案受理凭证，证明消防工程已经验收消防备案；证据六、甘肃省嘉峪关市中级人民法院民事判决书，证明“煤炭工业石家庄设计研究院酒钢宏兴洗煤厂工程总承包部”未经授权和登记，被告谢靖宇的主体适格。证据七、某某乙公司的工商注册查询单，证明某某乙公司的主体资格。
被告（反诉原告）某某乙公司对上述证据质证认为，对证据一、二、七的真实性无异议，法定代表人应以工商登记为准；对证据三，某某甲公司与被告谢静宇的补充协议与某某乙公司无关，不予认可；对证据四、收条并非被告谢静宇所签，其证明方向不予认可；对证据五、验收报告时间为竣工期限，某某甲公司迟延了6个月，其证明方向不予认可；对证据六、在一审的判决书认定了的总承包部的存在，故对其证明方向不予认可。
被告谢静宇对被告（反诉原告）某某甲公司的证据未进行质证。
本院认为,某某乙公司对证据一、二、七的真实性无异议，本院予以采信；证据三，该补充协议的相对方，并非本案的被告某某乙公司，被告谢静宇的主体资格亦无其他证据印证，其证明方向本院不予采信；证据四、六，与本案不具备关联性，本院不予采信；证据五能够证实消防工程已经竣工验收消防备案的事实，本院予以采信。
被告（反诉原告）某某乙公司向法庭提交以下证据：证据一、合同书，证明某某甲公司施工工期延期，已经违约；证据二、工程竣工验收报告，证明验收时间是2014年12月18日，但实际签字时间是2015年1月，某某甲公司迟延交工54个月，应承担的违约金为260000元。
原告（反诉被告）某某甲公司质证认为：对证据一的真实性无异议，根据合同约定的付款办法，设备、材料施工安装完毕并交工，支付工程款至合同总额的70%，某某乙公司未按约定付款，其反诉不能成立；对证据二，真实性无异议，建设工程的竣工的验收报告是指土建工程，我公司承包的是消防系统工程并验收，对其证明方向不予认可。
被告谢静宇对原告（反诉被告）某某乙公司的证据未进行质证。
本院认为，证据一，某某乙公司是否按合同约定支付了工程款，无其他证据证实，其证明方向，本院不予采信；证据二，系宏兴洗煤厂建设工程竣工验收报告，与本案无关，其证明方向，本院不予采信。
经审理查明，2012年5月3日，某某甲公司与某某乙公司签订《酒钢选煤厂火灾报警、防火封堵施工合同》，合同约定：工程名称为酒钢选煤厂火灾报警、防火封堵工程。工程地点：酒钢宏兴洗煤厂。工程承包范围：酒钢宏兴洗煤厂火灾报警系统项目、防火封堵项目全部的设备材料供应、设备安装、系统调试等消防施工内容。某某甲公司负责选煤厂所有消防的建审、验收工作，但某某乙公司必须提供建审、验收的资料和配合工作，在建审时出现重大不符合项由某某乙公司配合设计院进行更改工作，配合某某甲公司完成建审工作。承包方式为包工包料。工程期限：开工日期2012年5月5日——竣工日期2012年6月20日，如因某某乙公司原因造成工期延误，则工期顺延。合同总额为人民币：固定含税价1300000元。付款办法：合同签订，某某甲公司办理完建审后支付合同额的30%，即390000元，设备材料到安装现场，监理验收合格，支付合同款至设备材料总额（974721元）的80%（含合同额30%的首笔付款），即支付额为389777元，设备材料施工安装完毕并交工，支付合同总额的70%，即支付额为130223，工程全面竣工验收合格后，支付合同总额的90%，即支付额260000为元，工程竣工验收后，同比酒钢宏兴洗煤厂质保期，满12个月，某某乙公司支付某某甲公司合同总额10%的质保金，即130000元。工程验收：工程完工后，竣工验收由某某甲公司负责报主管部门及相关单位并组织检测验收。若承包的工程质量达不到消防部门及酒钢公司和设计要求的质量等级，后果由某某甲公司承担并在某某乙公司要求的期限内整改完毕并达到相关要求。合同还对双方的违约责任进行了约定：某某乙公司不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的其他义务而发生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括因违约导致某某甲公司增加的费用和从支付之日计算的应支付项的利息等）相应顺延工期，赔偿其违约给某某甲公司造成的损失。某某甲公司不能按合同期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，某某甲公司承担违约责任，因承包人原因造成工期延误在一周以上二周以内的，应支付违约金为合同总价款的1%，二周以上三周以内的，应支付违约金为合同总价款的5%，三周以上四周以内的，应支付违约金为合同总价款的10%，超过一月，因严重影响投产，某某甲公司每个月应支付违约金为合同总价款的20%，并赔偿因其违约给某某乙公司造成的损失。
另查明，2012年6月某某乙公司向某某甲公司付款300000元，2012年11月付款500000元，2013年1月付款200000元，共计1000000元。2012年12月13日甘肃省酒钢集团有限公司公安处消防大队出具甘肃省酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司洗煤厂工程竣工验收消防备案受理凭证。
本院认为，某某甲公司与某某乙公司签订的《酒钢选煤厂火灾报警、防火封堵施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，合同内容没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，应受法律保护。某某甲公司在酒钢选煤厂火灾报警、防火封堵工程的施工过程中，完成了合同约定的项目，并报消防部门进行了竣工验收消防备案，某某乙公司支付了部分工程款，对剩余300000元工程款，某某乙公司应承担给付责任。关于某某甲公司主张的违约金，因涉案工程在竣工验收消防备案后，某某乙公司未支付剩余工程款，根据合同约定，应赔偿因违约给某某甲公司造成的损失，故对其违约金的主张，本院予以支持。由于双方没有约定欠付工程价款利息的计付标准，可按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，截止某某甲公司诉至法院，某某乙公司剩余工程款已逾期付款36个月，保修金130000元，已逾期付款24个月，故违约金应为300000元-130000元=170000元×5.35%÷12月×36月=27285元，130000元×5.35%÷12月×24月=13910元，共计41195元。关于某某甲公司要求被告谢静宇承担违约金的主张，因被告谢静宇并非本案合同的当事人，该项主张无事实依据，本院不予支持。关于某某乙公司反诉要求某某甲公司承担逾期交工违约金260000元的反诉请求，因合同在履行过程中，某某乙公司未按合同约定的付款办法履行付款义务，根据合同约定应相应顺延工期，故某某乙公司要求某某甲公司承担逾期交工违约金的反诉请求，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）青海某某重型设备销售有限责任公司于本判决发生法律效力后十日内支付原告（反诉被告）兰州某某智能系统工程有限公司工程款300000元、违约金41195元，共计341195元。
二、驳回被告（反诉原告）兰州某某智能系统工程有限公司对被告谢静宇的诉讼请求。
三、驳回被告（反诉原告）青海某某重型设备销售有限责任公司的反诉请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费7750元，由被告（反诉原告）青海某某重型设备销售有限责任公司负担6150元，原告（反诉被告）兰州某某智能系统工程有限公司负担1600元；反诉案件受理费2600元，由被告（反诉原告）青海某某重型设备销售有限责任公司负担。被告（反诉原告）青海某某重型设备销售有限责任公司负担的费用于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）兰州某某智能系统工程有限公司。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状正本一份，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于青海省西宁市中级人民法院。
审 判 长 金 锋
人民陪审员 史华卉
人民陪审员 盛永忠
二〇一六年九月十二日
书 记 员 王莉莉
附：《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。