宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）宁0302民初2136号
原告：中色（宁夏）东方集团有限公司，住所地宁夏回族自治区石嘴山市冶金路119号。
法定代表人：钟景明，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：刘道宁，系该公司员工，住宁夏石嘴山市大武口区冶金路14-2-6-7，特别授权代理。
委托诉讼代理人：许宝贵，宁夏兴业律师事务所律师，特别授权代理。
被告：宁夏中大金泰塑业有限公司，住所地宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区立德慈善产业园。
法定代表人：孙羽佳，系该公司经理。
委托诉讼代理人：董怀章，男，1977年5月11日出生，身份证号×××，汉族，系该公司法务，住宁夏回族自治区海原县红羊乡非农居委会红羊街号，特别授权代理。
委托诉讼代理人：李佳，宁夏德声律师事务所律师，特别授权代理。
原告中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称中色东方公司）与被告宁夏中大金泰塑业有限公司（以下简称中大金泰塑业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年5月25日受理后，依法适用普通程序，于2016年11月9日公开开庭进行审理。原告中色东方集团公司委托诉讼代理人、被中大金泰塑业公司委托代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告中色东方集团公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向原告支付工程款962999元；2.依法判令被告向原告支付由原告垫付的塑钢窗材料款100000元；3.依法判令被告向原告支付违约金63837.6元（自2015年9月1日起暂计算至2016年5月21日）；4.依法判令被告承担本案诉讼费。事实与理由：2015年7月15日，原告中色（宁夏）东方集团有限公司与被告就宁夏中大金泰塑业有限公司年产12000吨塑料深加工项目1#、2#、3#生产车间钢结构工程签订编号为ZSGGGCK2015-003号《建设工程施工合同》。2015年8月7日，原、被告就上述工程地脚螺栓加工费达成《补充协议》。原告严格按照合同进度施工，被告却迟迟未按合同约定日期付款。2015年9月20日，原、被告就上述《建设工程施工合同》和《补充协议》的付款以及工期问题达成《补充协议》，约定：被告于2015年9月24日之前付款200000元，9月30日前付款200000元，剩余806000元于2015年10月15日前付清，如被告未按时付清工程款，原告有权在2015年10月16日全面停工，被告将因此承担违约责任并双倍补偿所欠原告工程款同期人民银行贷款利息。该《补充协议》签订后，被告未按照约定付款，原告在垫付各项费用的情况下已将涉案车间钢结构工程基本安装完毕。2015年11月2日，原告向被告发出《停工报告》，要求被告依约付款并承担相应的违约责任。截至目前，被告尚欠原告工程款962999元及原告垫付的塑钢窗材料款100000元。原告多次就与被告协商无果，现依法诉至贵院。
被告中大金泰塑业公司辩称：被告公司法定代表人对2015年7月15日的《建设工程施工合同》和2015年8月7日的《补充协议》知悉，但对2015年9月20日的第二份《补充协议》不知情。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对原告证据一、二、四、五、七，被告认可，本院予以确认并在卷作证。对有争议的证据，本院认定如下：原告证据三，被告不予认可并申请鉴定，但被告未按时交纳鉴定费，视为放弃司法鉴定，本院对原告证据三予以确认；原告证据六具有真实性，本院予以确认；原告证据八，被告不予认可，不能达到其证明目的，本院不予确认。
根据原、被告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2012年7月15日，原、被告签订《建设工程施工合同》，约定由原告承包被告宁夏中大金泰塑业有限公司年产12000吨塑料深加工项目1#、2#、3#生产车间钢结构工程；合同工期自2015年7月18日至2015年11月18日；合同价款为3993631.4元（其中合同价的2%作为承包人安全措施费用）；工程款支付：合同签订后，被告支付700000元钢材预付款，钢构件开始进场付合同价的30%（1200000元），钢架安装完成支付合同价的20%（800000元），彩板进场付合同价的20%（800000元），门窗安装完成工程完工支付至合同价款的95%（300000元），剩余5%（193631.4元）工程款作为质保金，一年后的第一个月内付清，并对其他事项做了具体约定。因地脚螺栓价格未含在合同价款中，经双方协商一致于2015年8月11日签订《补充协议》，就宁夏中大金泰塑业有限公司年产12000吨塑料深加工项目1#、2#、3#生产车间钢结构工程地脚螺栓加工达成协议：加工内容为地脚螺栓，价格合计16000元（含17%增值税），其中合同价的2%作为承包人安全措施费用并对质量技术标准、结算方式及期限作了具体约定。2015年9月20日，被告（甲方）与原告（乙方）签订《补充协议》：一、鉴于：1、2015年8月7日甲乙签订的补充协议中结算方式及期限”待加工完毕供货之前结清地脚螺栓加工货款”，乙方已于8月11日发货完毕，甲方支付货款10000元，尚欠货款6000元；2、甲、乙双方于2015年7月15日签订的建设工程施工合同中工程款支付之约定”钢构件开始进场附合同价的30%”，乙方已于8月31日构建进场，直至9月20日甲方仍未支付乙方此工程进度款，造成后续材料无法采购、进场，工期延长20天。二、甲、乙双方对于上述事实均予以确认，并无异议。三、基于上述所述，经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方偿还所欠乙方工程款，达成本协议：1、甲方于2015年9月24日之前支付200000元，9月30日前支付乙方200000元，剩余806000元工程款于2015年10月15日前付清，按照原合同约定交工工期现在变为2015年12月25日。2、如甲方违约，乙方将于10月16日全面停工，由于甲方原因延误工期，后续安装工作今年已无法实施，明年双方协商后具备开工条件开始施工。甲方无条件支付乙方人员窝工费、运输、保管、吊车按月租赁未到期费用，乙方订购材料相关违约费用，以及双倍补偿甲方所欠乙方工程款同期人民银行贷款利息，直至乙方收到前述款项及1206000元工程款为止，双方甲方违约起算日期以2015年9月1日起算。3、甲方严格按照2015年7月15日签订的建设工程施工合同之中后续付款的约定”钢架安装完成支付合同价的20%（800000元），彩板进场付合同价的20%（800000元），门窗安装完成工程完工支付至合同价款95%（300000元），剩余5%（193631.4元）工程款作为质保金，一年后的第一个月内付清”支付后续工程款。2015年11月2日，因被告未按照协议约定支付工程款，原告向被告送达《停工报告》，暂停施工。同时，双方对原告已完成工程量及涉案工程的施工资料进行交接。原告已完工程的工程款为：1#车间795170.1元、2#车间795170.1元、3#车间566658.3元、地脚螺栓加工费用16000元，共计2172999元；已支付1210000元，尚欠962999元未付，被告对此当庭予以认可。
被告申请对原告提交的2015年9月20日《补充协议》上关于”宁夏中大金泰塑业有限公司”印章进行鉴定，经双方选定宁夏六维物证司法鉴定中心为鉴定机构，本院依法进行委托，但被告未缴纳鉴定费。
本院认为，被告申请鉴定但未缴纳鉴定费，视为放弃司法鉴定。原告中色（宁夏）东方集团有限公司与被告宁夏中大金泰塑业有限公司于2015年7月15日签订的《建设工程施工合同》、2015年8月11日签订的《补充协议》、2015年9月20日签订的《补充协议》均系双方当事人的真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效。双方当事人应按照合同约定全面、正确的履行合同约定的义务。原告按照合同的约定进行施工，被告应按照合同约定及时给付工程款。因被告未按时支付工程款，原告于2015年11月2日全面停止施工。对于原告已完工程，被告尚欠工程款962999元未付，故对原告要求被告支付工程款962999元的诉讼请求，本院予以支持。原告要求被告支付由原告垫付的塑钢窗材料款100000元无事实依据，本院不予支持。被告未按约支付工程款已构成违约，原告要求被告依照2015年9月20日签订《补充协议》第三条第二项的约定就下欠工程款962999元按照2015年9月1日中国人民银行同期贷款利率4.6%（一年以下）的双倍支付自2015年9月1日至起诉之日违约金63837.6元符合法律规定，本院予以支持。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：
一、被告宁夏中大金泰塑业有限公司欠原告中色（宁夏）东方集团有限公司工程款962999元、违约金63837.6元，合计1026836.6元，限被告宁夏中大金泰塑业有限公司于判决生效后二十日内付清；
二、驳回原告中色（宁夏）东方集团有限公司的其他诉讼请求。
如被告未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。
案件受理费14942元，由原告中色（宁夏）东方集团有限公司负担900元，由被告宁夏中大金泰塑业有限公司负担14042元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数或代表人人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。
审 判 长 马丽娟
人民陪审员 薛彩霞
人民陪审员 任振淼
二〇一七年七月五日
书 记 员 马毅伟