浙江省绍兴市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）浙06民终3355号
上诉人（原审被告）：浙江梁湖建设有限公司，住所地绍兴市上虞区梁湖镇工业功能区，组织机构代码：76016321-6。
法定代表人：胡月明，总经理。
委托诉讼代理人：施涌涌，上海市南星律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：杭州中德门窗有限公司，住所地杭州市江干区杭海路九堡经济开发区。组织机构代码：25543135-5。
法定代表人：陈国伟，总经理。
委托诉讼代理人：黎明，上海建纬（杭州）律师事务所律师。
上诉人浙江梁湖建设有限公司因与被上诉人杭州中德门窗有限公司建设工程施工合同纠纷一案，不服浙江省绍兴市上虞区人民法院（2016）浙0604民初1437号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年9月26日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
浙江梁湖建设有限公司上诉请求：撤销一审判决，改判上诉人无需支付工程款。事实与理由：一、一审判决错误认定《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活塑钢门窗工程补充协议书》的效力。该协议书系被上诉人的单方行为，对上诉人无约束力。二、一审判决错误认定《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区实际完成工程量清单》证明力。上诉人虽指定曹育芳为工程项目现场负责人，但工程项目现场负责人与工程结算人不能等同，曹育芳在该清单上签字只是说明现场施工情况，而不是对工程量的结算。且曹育芳备注要求被上诉人在2014年4月25日前完成未完成的工程量，被上诉人亦盖章确认，说明被上诉人确有未完成的工程量。该清单载明的工程总量为8159m2，与《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区塑钢门窗工程合同》约定的工程量相差很大，可佐证被上诉人有未完成的工作量。上诉人未在“甲方签字处”签字确认，对被上诉人单方结算行为未予认可。若被上诉人认为未完成的工程量已经完成，应承担相应的举证责任。三、工程竣工合格并不能证明被上诉人完成合同约定义务。验收主体并不需要了解门窗安装的实际施工人、是否系部分施工，工程竣工验收与被上诉人是否履行门窗安装的合同没有必然联系，不能证明被上诉人已完成合同约定义务。
杭州中德门窗有限公司辩称：一、《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区塑钢门窗工程合同》中，上诉人明确指定曹育芳为上诉人项目部现场负责人，其确认的工程量系根据施工现场实际情况作出的职务行为，可以反映被上诉人的实际工程量。上诉人对曹育芳的身份及其签字的真实性均无异议，且曹育芳确认的被上诉人完成工程量8159m2，与《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活塑钢门窗工程补充协议书》约定的工程量完全一致，可直接证明被上诉人实际完成的工程量为8159m2。二、在上诉人不承认补充协议效力的情况下，被上诉人完全有理由按照主合同中暂定的价款进行主张，但是被上诉人本着实事求是的原则，按照曹育芳现场确认的工程量主张价款，可以佐证被上诉人实际完成的工作量为8159m2。三、涉案工程现已验收合格，如果工程未完工则不可能验收合格。上诉人主张被上诉人完成的工程量系第三方完成，但未提交相应的证据证明，应承担举证不能的后果。综上，一审认定事实清楚、适用法律正确，请求二审法院驳回上诉、维持原判。
杭州中德门窗有限公司向一审法院起诉请求：判令浙江梁湖建设有限公司支付工程款1135171.63元以及因逾期付款而产生的利息48307元（按银行同期贷款利率从2015年3月6日起暂计算至2016年1月27日，要求计算至实际履行日止），共计1183478.63元；2、返还质保金149219.56元以及因逾期付款而产生的利息（按银行同期贷款利率从2016年3月6日起计算，要求计算至实际履行日止）。
一审法院认定事实：2012年9月24日，原告杭州中德门窗有限公司与被告浙江梁湖建设有限公司签订一份《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区塑钢门窗工程合同》，约定被告将“杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区塑钢门窗工程”承包给原告施工，工程暂定合同价5673435元。合同签订后，原告进行工程施工，后因故双方协商减少原告的施工范围，另形成一份《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区塑钢门窗工程补充协议书》，该协议书载明将原合同价5673435元变更为2984391.19元，工程进度款按实际完成工程量月进度75%支付，完成后具备验收条件一个月以内支付到总工程款85%，验收合格后一个月以内支付到总工程款的95%，剩余总工程款的5%留作质保金，一年内付清。2014年3月22日，曹育芳签字确认原告已施工的全部25栋楼塑钢工程量（共计8159m2），同时注明所有门窗工程未经检测，且有局部工程量未完成。2015年2月6日包括本案门窗工程在内的房屋建设工程已经竣工备案。被告已支付原告工程款1700000元。
一审法院认为：关于原告实际完成的工程量及工程款的确定，首先，双方在《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区塑钢门窗工程合同》中约定被告公司委派曹育芳为工程现场负责人，则曹育芳对工程量的确认能够认定为原告的实际施工量，其确认的施工量8159m2，与《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区塑钢门窗工程补充协议书》中确定的施工量一致；其次，被告亦认可双方在签订《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区塑钢门窗工程合同》后有工程量减少的事实，此系双方对合同内容的重大变更，但被告却主张双方没有确定减少的范围，于常理不合；再次，曹育芳系被告指定的现场负责人，其确认的工程量仅为《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区塑钢门窗工程合同》中约定工程量的一半左右，其在确认工程量时注明“尚存局部工程量未完成”，可见曹育芳确认工程量时原告基本上已完成了变更后的施工量；综上，该院认为原告的主张更为可信，原告依据《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区塑钢门窗工程补充协议书》及《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区实际完成工程量清单》来主张其相应权利，该院予以支持。被告主张曹育芳确认工程量时注明了局部工程未完成，该院认为，《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区实际完成工程量清单》上虽注明“尚存局部工程量未完成……必须在2014年4月25日前完成”，但该工程至今已通过竣工验收，则相应工程应已全部完成，虽然被告主张原告未完成相应工程，但被告亦未明确说明该工程量是由谁完成的，该院对被告的这一抗辩意见不予采纳。关于逾期付款违约金，原告主张欠付工程款1135171.63元[总工程款2984391.19元－已支付1700000元－质保金149219.56元（即2984391.19元×5%）]从工程竣工之日（2015年2月6日）起一个月后（2015年3月6日）起算违约金（原告主张计算至2016年1月27日的金额为48307元），质保金149219.56元从一年后即2016年3月6日起算，符合双方合同约定，该院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十二条之规定，判决：一、浙江梁湖建设有限公司于判决生效之日起七日内支付杭州中德门窗有限公司工程款人民币1135171.63元、违约金48307元，合计1183478.63元，并支付以1135171.63元为基数自2016年1月28日起至判决确定的履行日止按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的逾期付款违约金。二、浙江梁湖建设有限公司于判决生效之日起七日内支付杭州中德门窗有限公司工程质保金人民币149219.56元，并支付以149219.56元为基数自2016年3月6日起至本判决确定的履行日止按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的逾期付款违约金。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费16794元，财产保全费5000元，合计21794元，由被告负担。
二审期间，上诉人提交《东一区居住生活区项目部施工班组结账单》两份及《东一区工地工程汇总表》一份，要求证明尚存在局部工程量未完成。被上诉人质证认为，该组证据已超过举证期限，不属于二审期间的新证据。且为上诉人单方制作，对真实性和合法性不予确认。从内容看，张立安、赵如敬、××三人所做塑钢门窗合计320多万，超过被上诉人结算金额，属于被上诉人放弃部分工程价款，跟本案无任何关联性，且自相矛盾，不能达到其证明目的。本院认为，上述证据系上诉人单方制作，且涉及案外人，其真实性尚不能确认。且从关联性上看，亦不能证实被上诉人尚有未完成的工程量，不能达到上诉人的待证目的，故本院对该证据不予采纳。
被上诉人未提交新的证据。本院二审对一审查明的事实予以确认。
本院认为，本案争议焦点在于被上诉人实际完成工程量是否为8159m2。曹育芳系双方当事人合同约定且上诉人实际委派的“工程现场负责人”，对工程量的确认可以认定为被上诉人实际完成工程量。现曹育芳签字确认的《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区实际完成工程量清单》（载明施工量为8159m2）与被上诉人提交的《杭州湾上虞工业园区东一区职工居住生活区塑钢门窗工程补充协议书》（载明施工量为8159m2）相互印证，结合涉案工程已竣工验收合格的事实，原审认定被上诉人实际完成工程量为8159m2并无不当。上诉人虽主张被上诉人尚有未完成的工作量，对此未提供充分的证据予以证实，该上诉理由缺乏事实依据，本院不予采纳。
综上，上诉人浙江梁湖建设有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费16794元，由上诉人浙江梁湖建设有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 赵启龙
代理审判员 张亚彬
代理审判员 钟丽丹
二〇一六年十月二十四日
书 记 员 孙心怡