河北省石家庄市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）冀01民终2036号
上诉人（原审被告）：东胜房地产开发集团有限公司（原河北东丽房地产开发有限公司），住所地石家庄市平安北大街158号紫金苑1号楼25层。
法定代表人：李彦宽，执行董事。
委托诉讼代理人：杨睿，河北必道律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：赵英坤，男，1968年12月26日出生，汉族，村民，住石家庄市桥西区。
上诉人东胜房地产开发集团有限公司（以下简称东胜房地产公司）因与被上诉人赵英坤房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，不服河北省石家庄市桥西区人民法院（2017）冀0104民初3441号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年2月28日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人东胜房地产开发集团有限公司的委托诉讼代理人杨睿以及被上诉人赵英坤本人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
东胜房地产公司上诉请求：1.请求二审法院依法撤销桥西区人民法院（2017）冀0104民初3441号民事判决书，并依法改判驳回原审原告的诉讼请求。2.本案全部诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由:首先，一审法院认定“大谈村委会于2016年9月23日向原告交付回迁房钥匙，应视为完成公示”属认定事实不清。上诉人认为回迁房钥匙交付之前村委会任何形式的通知，都应当视为村委会的公示。而本案中，上诉人分别于2015年11月4日、2015年11月10日将回迁房交付给大谈村委会，大谈村委会在收到回迁房到2016年9月23日期间是否发放过交房通知，一审法院未做查明。其次，原审法院适用法律错误。第一，大谈村委会作为大谈村村民自治组织，其行为对外代表村民意志，村委会在与上诉人签署会议纪要时，上诉人有理由认为村委会可以代表广大村民意志。因此，上诉人支付过渡费等费用至2015年8月31日符合协议各方的意愿。一审法院认定东胜公司应支付原告至2016年9月23日的过渡费、拆迁优惠政策补贴等费用，属于适用法律错误。第二，上诉人与被上诉人签订的《大谈村拆迁安置补偿协议书》的约定，“如有违约，按照《石家庄市桥西区拆迁安置办法》处理”，而该安置办法所确定的拆迁人以及相关费用的承担人均为大谈村委会，因此，如果将《大谈村拆迁安置补偿协议书》作为本案处理依据的话，在上诉人将房屋交付给大谈村委会后的过渡费等相关费用均应当由大谈村委会承担。第三，大谈村委会作为大谈村城中村改造项目的拆迁人，在收到上诉人移交的回迁房后迟迟没有向村民交付，所产生的责任应当由大谈村委会负担，一审法院认为大谈村委会对未及时公示交房是否承担责任，应另案处理，属于适用法律错误。第四，对于东胜公司将回迁房交付给大谈村委会之后所产生的过渡费及各项补贴费用应当按照侵权责任进行处理。依据大谈村委会制定的拆迁安置补偿方案以及三方所签订的拆迁安置补偿协议，大谈村城中村改造项目的拆迁人为大谈村委会，并非东胜公司。东胜公司不负有向村民交付回迁房的义务。因此，在2015年11月东胜公司将回迁房交付给大谈村委会之后，东胜公司合同义务已经履行完毕，至于之后所产生的各项费用已经不是合同责任，而是大谈村委会未及时向村民交房给村民造成的损失，只是这种损失是参考合同约定的支付标准计算而已，属于侵权责任，应当按照过错原则进行处理，也就是说东胜公司依据合同所确定的支付主体身份仅仅限于东胜公司将回签房交付给大谈村委会之前，之后所发生的费用不属于合同约定的付款业务，支付主体也不再是东胜公司。
赵英坤答辩称，东胜房地产开发集团有限公司的上诉请求缺乏事实与法律依据，原审判决认定事实清楚、适用法律正确，请求驳回上诉、维持原判。
赵英坤向一审法院起诉请求：2011年的8月1日，在改造大张旗鼓地进行时，作为村民的我，支持村委会的工作、并积极与大谈村委会、东胜房地产公司签订了拆迁协议书。之后，就按部就班地进行了大谈村的旧村改造，并依三方协议书中的规定，由东胜房地产公司向大谈村所有的拆迁户按每月给付过渡费2300元、补贴费3000元。过渡费、补贴费发放至甲方公示交房之日止。不知何因，自2015年初大谈村的党总支、村委会换届后，东胜房地产公司停发了三方协议书中规定的给拆迁户的过渡费、补贴费。请求被告给付原告2015年9月1日至2016年9月23日的过渡费27600元，给付原告2015年4月1日至2016年9月23日的拆迁优惠政策补贴53300元，给付原告2013年12月8日至2016年9月23日的临时过渡费7703元。
一审法院认定事实：2010年11月11日，大谈村委会为甲方，赵英坤为乙方，河北东丽房地产开发有限公司（以下简称东丽房地产公司）为丙方签订了《大谈村拆迁安置补偿协议书》。协议约定，乙方将自家宅基地上建筑物中的全部财产腾清并结清水、电、暖、有线等费用，达到拆除条件将房屋交予甲方。被拆除房屋位于大谈村谈中街23号的房屋一套，乙方采取自行过渡方式，从协议签订日期开始至2011年4月24日，丙方按每月1800元付给乙方过渡费，从2011年4月25日开始过渡费每月涨至2300元，过渡期暂定为三年。乙方取得旧房验收合格证即可领取1年的过渡费27600元。所余过渡费于一年后每半年领取一次，过渡费发放至甲方公示交房之日止。拆迁场地按期腾清后因丙方责任延长过渡期的，在规定的基数上增加临时过渡费：逾期6个月以内增加25%；逾期满6个月不满12个月的增加50%；逾期满12个月不满24个月增加75%；逾期24个月以上的增加100%。协议第三条第（六）项约定，根据改造第六号公告及补充公告，符合条件的，享受拆迁优惠政策，每月发放补贴3000元，从2011年6月22日开始计算，按季度发放，发放至公示交房之日止。协议签订后，原告赵英坤于2010年11月13日领取房屋验收合格证。被告东胜房地产公司按照上述约定向原告发放过渡费至2015年8月31日，发放优惠政策补贴至2015年3月31日。原告称大谈村委会向其发放了2015年9月、10月的过渡费4600元。原告于2016年9月23日、2017年7月5日分别领取两套85平方米、一套130平方米的回迁房。2011年4月25日，大谈村委会为甲方与东丽房地产公司为乙方签订《石家庄市桥西区大谈村城中村改造项目合作开发协议书》（以下简称大谈村城中村改造合作开发协议），协议约定，就石家庄桥西区大谈村城中村改造项目甲乙双方组成项目小组联合办公，对于项目的开发，甲乙双方采取分工合作的模式，甲方负责旧村的拆迁、村民关系的协调；乙方负责本项目建设全部资金的筹措投入、项目的开发、建设管理及施工等。甲方努力保证在市政府规定期限内（2011年8月底）将旧村拆迁完毕，交由乙方进行建设，乙方保证场地腾清及“三通一平”后，一个月内进行开工建设，自开工之日起，三年内完成安置住宅的交付，并达到入住标准。2010年7月17日的《石家庄市桥西区大谈村拆迁改造补偿安置方案》（以下简称大谈村拆迁安置方案）载明，大谈村委会系大谈村城中村改造项目的拆迁人。2013年9月12日，石家庄市建设局综合开发处出具的石建拆验[2013]8号城中村房屋拆迁清场证明，证实大谈村城中村改造项目2013年9月下旬全部拆平。2015年4月20日，被告东胜房地产公司与大谈村委会召开关于大谈回迁区工程增减项目沟通会。会议确定以下具体事项：增加室内地砖及墙面砖，2#地1#、2#、3#、4#楼，3#地1#、2#、4#、6#、7#楼共计九栋，室内地面，褐红色踢脚线（800*100mm）确定粘贴，南阳台墙面确定贴砖。800*800地砖，经村两委会确定颜色为金丝玉石，单价为36.8元/块；工期顺延，因贴砖事宜未在原开发协议内，考虑采购、运输、施工等实际情况，工期合理顺延两个月，交房日期确定为2015年10月31日。2015年4月27日，被告东胜房地产公司与大谈村委会召开关于大谈回迁区工程改造专题会议，决定过渡费统一暂发至2015年8月31日第一批回迁房交房；即使因增加贴砖等工程变更项目导致交房时间延后至2015年10月31日，也不再支付过渡费。2015年11月4日，被告东胜房地产公司将改造回迁区2#地块1#、2#、3#、4#楼交付于大谈村委会，2015年11月10日，被告东胜房地产公司将改造回迁区3#地块1#、2#、4#、6#、7#楼交付于大谈村委会，上述两份工程竣工移交单上均加盖了大谈村委会公章，并签有“验收合格，同意移交”的字样。再查明，2015年4月14日，河北东丽房地产开发有限公司更名为东胜房地产开发集团有限公司。以上事实，有原告提交的大谈村拆迁安置补偿协议书、银行账户明细单、房屋验收合格证、拆迁安置合同签订及履行情况确认表、原告诉讼请求确认表；被告东胜房地产公司提交的2015年4月20日的会议纪要、2015年4月27日的会议纪要、工程竣工移交单两份、大谈村城中村改造合作开发协议等证据予以证实。
一审法院认为，原、被告2010年11月11日签订的《大谈村拆迁安置补偿协议书》是当事人真实意思表示且未违反法律和行政法规的强制性规定，应认定有效，双方当事人应按照协议约定履行义务。本案中，原告与被告签订上述拆迁安置补偿协议书后，将被拆迁房屋交付被告。被告东胜房地产公司应按照上述协议约定向原告支付过渡费和拆迁优惠政策补贴。按照拆迁协议约定，上述费用和补贴付至大谈村委会公示交房之日。大谈村委会虽未进行交房公示，但其于2016年9月23日向原告交付回迁房钥匙，应视为完成公示。故，被告应当向原告发放过渡费、拆迁优惠政策补贴至2016年9月23日止。双方均认可拆迁过渡费发放至2015年8月底，拆迁优惠政策补贴发放至2015年3月底。原告自认大谈村委会向其补发2015年9月、10月的过渡费。故被告东胜房地产公司应支付原告2015年11月1日至2016年9月23日的过渡费2300元/月，计24763元，支付原告2015年4月1日至2016年9月23日的拆迁优惠政策补贴3000元/月，计53300元。协议约定，拆迁场地按期腾清后因东胜房地产公司责任延长过渡期的，在规定的基数上增加临时过渡费。根据被告东胜房地产公司与大谈村委会签订的《大谈村城中村改造合作开发协议》及《大谈村拆迁安置方案》，大谈村委会是该项目的拆迁人，东胜房地产公司负责项目建设全部资金的筹措投入、开发等事宜。2013年9月12日，石家庄市建设局综合开发处出具的石建拆验[2013]8号《城中村房屋拆迁清场证明》，证实大谈村城中村改造项目2013年9月下旬全部拆平。故延长过渡期非被告东胜房地产公司原因导致，故，原告要求被告支付增加的临时过渡费之请求，本院不予支持。被告东胜房地产公司分别于2015年11月4日、10日将回迁房交付大谈村委会，大谈村委会在工程竣工移交单上加盖公章，并签有“验收合格，同意移交”的字样。但大谈村委会于2016年9月23日向原告才交付回迁房钥匙。此期间大谈村委会对未及时公示分房是否承担责任，应由被告另案处理。依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下，一、被告东胜房地产开发集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告赵英坤支付2015年11月1日至2016年9月23日的过渡费2300元/月，计24763元；2015年4月1日至2016年9月22日的拆迁优惠政策补贴3000元/月，计53300元。二、驳回原告赵英坤的其他诉讼请求。本案案件受理费1867元，由被告东胜房地产开发集团有限公司负担1752元，原告赵英坤负担115元。
本院二审期间，当事人没有提交新证据，二审查明的事实与原审查明的事实一致。
本院认为，1.上诉人与被上诉人及大谈村委会三方签订的《大谈村拆迁安置补偿协议书》是当事人真实意思表示且未违反法律和行政法规的强制性规定，应认定有效，三方应按照协议约定履行义务。2.大谈村委会虽未进行交房公示，但其于2016年9月23日向被上诉人赵英坤交付了回迁房钥匙，应视为完成公示，故《大谈村拆迁安置补偿协议书》中约定的“甲方公示交房之日”应认定为2016年9月23日，上诉人关于一审法院认定事实不清的主张不成立。3.关于上诉人提出的按照其与大谈村委会双方签订的会议纪要约定，过渡费等费用支付至2015年8月31日的主张，由于该会议纪要签订时并未通知大谈村村民，也未得到被上诉人赵英坤个人的认可，故其对被上诉人赵英坤并无约束力，关于过渡费等费用的支付仍应按照三方签订的《大谈村拆迁安置补偿协议书》执行，由东胜房地产公司支付至“甲方公示交房之日”，即2016年9月23日。4.上诉人分别于2015年11月4日、10日将回迁房交付大谈村委会，大谈村委会在工程竣工移交单上加盖公章，并签有“验收合格，同意移交”的字样，但被上诉人大谈村委会于2016年9月23日才向被上诉人赵英坤交付回迁房钥匙。2015年11月4日和10日的移交工作，东胜房地产公司和村委会均未通知被上诉人赵英坤到场参与，事后也未获得其追认，因此，从村委会收到回迁房到2016年9月23日期间，大谈村委会是否应承担未及时公示交房的责任，取决于东胜房地产公司与村委会之间存在的其他法律事实，属于《大谈村拆迁安置补偿协议书》之外的另一法律关系，与被上诉人赵英坤无关，理应由双方另案处理，东胜房地产公司不能以此为理由免除其根据《大谈村拆迁安置补偿协议书》向被上诉人赵英坤支付剩余过渡费等费用的义务。5.根据《大谈村拆迁安置补偿协议书》，东胜房地产公司具有支付过渡费等费用至“甲方公示交房之日止”的合同义务，2015年11月东胜公司将回迁房交付给大谈村委会时，后者并未公示交房，因此，东胜房地产公司支付过渡费等费用给被上诉人赵英坤的合同义务并未履行完毕，东胜房地产公司拒绝继续支付后续费用属于不履行合同内义务的违约行为，因此对于上诉人东胜房地产公司提出的“回迁房交付给大谈村委会之后所产生的过渡费及各项补贴费用应当按照侵权责任进行处理”的主张，本院不予支持。
综上所述，东胜房地产开发集团有限公司的上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1867元，由上诉人东胜房地产开发集团有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 李淑然
审判员 姜瑞祥
审判员 黄良涛
二〇一八年四月九日
书记员 赵萌梅