四川省邛崃市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）川0183民初2143号
原告山东金光玻璃钢集团有限公司，住所地：山东省德州市。
法定代表人苏芳志，董事长。
委托代理人王书华，男，1953年7月23日出生，汉族，住山东省武城县城区。
被告邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司，住所地：四川省邛崃市临邛镇南岳街84号。
法定代表人何剑雄，职务不详。
原告山东金光玻璃钢集团有限公司诉邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年6月24日立案受理后，依法组成合议庭于2016年8月10日公开开庭进行审理。原告委托代理人王书华到庭参加了诉讼。被告邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，本案现已审理终结。
原告诉称，2009年6月26日，原、被告签订了3398400元的买卖和安装合同一份，约定由原告为被告加工玻璃钢高压管及提供保温材料，同年8月27日双方又签订了补充合同一份，变更管道厚度及增加运费，合同额增加为3625200元，同年10月13日双方又签订了一份100000元的施工合同，约定原告为被告安装施工，合同总额增加到3725200元。合同签订后于2009年7月30日付30%预付款1019520元，2009年11月5日付款1359360元，2009年11月18日付安装费30000元，共计付款2408880元。剩余1316320元货款未付，理由是安装完试压存在“弯头有漏水的地方，保温有薄的现象，有质量问题。”为此，双方2009年12月14日协商，原告作出承诺进行整改。在双方约定整改期间，被告对我方发出了解除合同通知书并进行了起诉。邛崃市人民法院2010年8月16日作出（2010）邛崃民初字第550号民事判决书，我方不服上诉，成都市中级人民法院于2011年3月20日作出（2010）成民终字第4620号民事裁定书，发回邛崃市人民法院重审并于2010年1月28日作出（2011）邛崃民初字�1142号民事判决书，我方不服判决，上诉于成都市中级人民法院，成都市中级人民法院作出（2012）成民终字第4109号民事判决书，判决维持原判。我方不服，向四川省高级人民法院申请再审。四川省高级人民法院于2014年8月21日作出（2013）川民提字民事裁定书，裁定撤销（2012）成民终字判决书，发回邛崃市人民法院重审。邛崃市人民法院依法重审，被告经法院传唤无正当理由拒不到庭。邛崃市人民法院作出（2015）邛崃民初字第1874号民事裁定书，本案按撤诉处理。被告在2010年2月4日起诉我方时，法院查封我公司银行账户查封冻结人民币3580000元。2012年3月20日作出（2012）成民终字第4109号民事判决书，在2013年1月16日作出强制扣划通知书，强制扣划人民币3081794元。现我方已向邛崃市人民法院提出执行回转申请书，请求执行回转，已立案。综上所述，当时签订的三份合同金额3725200元，被告实际付款为2009年7月30日付款1019520元、2009年11月5日付款1359360元、2009年11月18日付安装费30000元，共计2408880元，尚欠1316320元。现原告的诉讼请求为：1、判令被告偿还原告货款1316320元；2、判令被告偿还货款利息550000元（利息从2010年2月1日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至2016年6月24日止）。
被告邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司未答辩。
经审理查明，
一、2009年6月26日，原、被告签订了《山东金光玻璃钢集团有限公司买卖及安装合同》，合同第一条约定由被告向原告购买高压玻璃钢管道和保温层各7200米，价款为3398400元。第三条约定货物质量期限及条件为保质期一年（验收合格日起）。第四条约定安装期限为接到通知后15个日历天内；第五条约定原告应在收到被告预付款后20个日历天内交付货物；第八条约定结算方式及期限：预付30%，货到经初步验收后付到全款的80%，安装验收合格付到全款的93%，留7%质保金，质保期满十个工作日一次付款（无息）。第九条约定逾期交货或安装，按总价的1%承担违约金；逾期付款，按应付款1%承担违约金。上述违约金不超过合同总价的30%，逾期30日以上者，守约方有权解除合同，违约金按50%计。2009年8月27日，双方签订了《补充协议》一份，约定保温层造价由原来92元/M,变更为122元/M,因管道直径增大，运费增加为1.5元/M,合同总额按每米增加单价×管线长度进行结算；其他合同条款不变。2009年10月13日，双方签订了从合同《施工合同》一份，主要内容为：施工费10万元；安装开工日为2009年10月13日，双方不再另行通知。工期为15个日历天；逾期安装达10日的，原告有权解除合同，违�金按合同总价款的30%计算。费用支付：本工程采用三次支付，工程全线完工，在收到乙方先行提交的收款凭证后的七个工作日内，被告采用转账方式向原告支付合同总价款的50%即50000元。通过竣工验收，在收到原告先行提交合同总价款全额发票后的七个工作日内，被告采用转账方式向原告支付至合同总价款的95%。剩余合同总价款的5%即5000元，作为该工程一年的质量保证金。质量保证金计算日期为该工程竣工通过日，质量保证期满后的七个工作日，被告采用转账方式一次性向原告支付该款项（无息）。
二、2009年12月12日，原告向被告发出了承诺书，对工期和施工质量进行了承诺，承诺若超出工期，原告承诺返还所有货款及施工合同同时赔偿违约金1860601元。2010年1月2日，被告向原告发出了关于金光集团2009年12月31日《保温施工计�及整改方案》的回复函：主要内容：1.关于保温层厚度事宜，我公司与贵公司现场工作人员于2009年12月6日已经达成共识，共同约定按照合同要求的厚度50㎜执行，并已书面形成会议纪要，请贵公司执行。2、关于贵公司方案中所表述的“外套黑夹克”，该材料是否与现有保温管使用的黄夹克一致？是否能够达到黄夹克的品质及质量要求？现场施工使用的材料是否为该方案提及的材料？贵公司在本案方案中均没有提及！故，需要认定贵公司现场使用的材料是否符合合同约定的黄夹克保温相同技术指标要求！因此，贵公司须提供具有权威部门的相关检验报告等书面证书。3、关于工期，2009年12月12日贵公司总经理曹如峰先生已书面作出《承诺》，该《承诺》明确约定2010年2月3日前完成保温管的二次整改，2010年2月13日前全面完成工程。而贵公司在本案方案中又做了调整，我�司对贵公司一再的反复表示愤慨！2010年1月22日，原告向被告发工作联系函，主要内容：“针对2009年12月12日我公司与贵公司签订的承诺书，我公司针对更换弯头及保温整改承诺积极准备物资力求在承诺书的工期内提前完成工作任务。一、物资准备情况：1、我公司针对保温整改承诺，积极准备物资，于2009年12月27日将保温材料运达贵公司。2、第一批弯头材料于2010年1月12日到达我公司，经验收合格后于1月15日达到贵公司。其余弯头材料我公司已派监造师到生产厂家（无锡）监督制造。二、工作进度情况：由于我公司弯头材料为外协产品，第三方在产品制作过程中出现模具延期情况，所以没有根据承诺书按时发货。我公司针对弯头延期情况，立即调整措施，增加施工人员数量及工程施工力度，并承诺：按原2009年12月12日承诺书时间完成本项目施工。三、贵公司工作配合�况：1、由于贵公司现场管理人员对保温无统一验收标准，致使我公司保温材料达到现场后无法按计划施工。2、我公司弯头材料达到现场后，贵公司不让我公司施工人员进行安装，致使整改内无法正常进行。针对以上三项我公司认为：我公司在此次工程整改中积极配合并按承诺书的日期进行运作，投入了大量人力物力及精力。贵公司在后期的配合态度是我公司不能理解的，所以我公司认为当前工作主要是：1、确定整改方案；2、贵公司本项目负责人与我公司现场负责人曹金珂同志进行洽谈，确定施工要素、保证施工工期。x年x月x日，原告向被告送达了工作联系函，主要内容：“对于2010年1月13日贵公司工作联系函回复如下：…二、.关于对先关出现的保温问题的回复：1、对于厚度低于45MM温管道进行现场加厚…….2…。3、保温施工工期:202010年2月13日前完工。三、关于对线管沙层被破坏及弯头材料的回复：我公司将组织人力将沙层回复原貌。我公司第一批弯头材料已随现场负责人赵恒斌一同发往现场，现正在抓紧时间施工。其余弯头材料我公司已派监造师到生产厂家（无锡）监督制造，以保证弯头质量及工期。
三、2010年1月20日，被告向原告发送了解除合同通知书，主要内容：山东金光玻璃钢集团有限公司：2009年6月26日，本公司与你司签订《买卖及安装合同》一份，总价3398400元。2009年8月27日本公司与你公司签订《补充协议》一份，约定将保温厚度确定为50MM，同时增加了保温管的单价及运输费用，总价达到3625200元，其他合同条款不变。2009年10月13日，双方签署补充协议《施工合同》一份，约定本公司增付安装费100000元。总计3725200元。截止本日，你司仍未完成安装作业，相关保温盒和渗漏问题一直无法解决，从2009年10月29日，逾期已达83天。同时，至今你司亦无法提交合理解决之有效技术方案。有鉴于你司严重违约，及合同目的无法实现之客观事实，我司通知如下：一、解除双方签订的《买卖及安装合同》、《补充协议》、《施工合同》；二、限你司于接本通知日起5日内，返还全部已收款项，并按两合同及补充协议累计总价的30%支付违约金。三、限你司于接本通知日起5日内，即行派员，自行拆除相应管材，并远离我司工地。如你司未按期拆运者，本公司不再承担看护义务。2010年1月28日，原告向被告发送了关于《解除合同通知书》的答复函，不同意解除合同。
四、原告邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司与被告山东金光玻璃钢集团有限公司买卖合同纠纷一案，2010年8月16日，邛崃市人民法院作出（2010）邛崃民初字第550号民事判决书，山东金�玻璃钢集团有限公司对判决结果不服，上诉至成都市中级人民法院，2011年3月30日，成都市中级人民法院作出（2010）成民终字第4620号民事裁定书，裁定撤销原判决，发回重审。2012年1月18日，邛崃市人民法院另行组成合议庭进行了审理，作出了（2011）邛崃民初字第1142号民事判决书，山东金光玻璃钢集团有限公司不服判决，上诉至成都市中级人民法院，成都市中级人民法院作出了（2012）成民终字第4109号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。山东金光玻璃钢集团有限公司不服判决，向四川省高级人民法院提出再审，2014年8月21日，四川省高级人民法院作出（2013）川民提字第573号民事裁定书，裁定撤销四川省成都市中级人民法院（2012）成民终字第4109号民事判决及邛崃市人民法院（2011）邛崃民初字第1142号民事判决书，本案发回邛崃市人民法院重审。发回重审后，邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭，案件按撤诉处理。山东金光玻璃钢集团公司向邛崃市人民法院提出执行回转申请，请求执行回转扣划的查封款3081794元。原告自认被告在2009年7月30日付款1019520元，2009年11月5日付款1359360元，2009年11月18日付安装费30000元，共计付款2408880元。
以上事实有原告陈述、《买卖及安装合同》、《补充协议》、《施工合同》、《解除合同通知书》、《解除合同通知书的回复函》、《工作联系函》、《承诺书》、（2010）邛崃民初字第550号民事判决书、（2010）成民终字第4620号民事裁定书、（2012）邛崃民初字第1142号民事判决书、（2012）成民终字第4109号民事判决书、（2013）川民提第573号民事裁定书、（2015）邛崃民初字第1874号民事裁定书、执行回转申请书等在案佐证。在无相反证据反驳的情况�，本院予以认定。
本院认为，原、被告之间签订的《买卖及安装合同》、《补充协议》、《施工合同》系双方真实意思表示，三份合同总价为总计3725200元，原告自认被告于2009年7月30日付款1019520元，2009年11月5日付款1359360元，2009年11月18日付安装费30000元。按照双方签订的《买卖及安装合同》和《补充协议》付款约定：预付30%，货到经初步验收后付到全款的80%，安装验收合格付到全款的93%，留7%质保金，质保期满十个工作日一次付款（无息）。《施工合同》约定的付款方式为：本工程采用三次支付，工程全线完工，在收到乙方先行提交的收款凭证后的七个工作日内，被告采用转账方式向原告支付合同总价款的50%即50000元。通过竣工验收，在收到原告先行提交合同总价款全额发票后的七个工作日内，被告采用转账方式向原告�付至合同总价款的95%。剩余合同总价款的5%即5000元，作为该工程一年的质量保证金。质量保证金计算日期为该工程竣工通过日，质量保证期满后的七个工作日，被告采用转账方式一次性向原告支付该款项（无息）。根据双方往来的工作联系函可以看出原告认可供应的货款有质量问题，需要整改。现原告没有证据证明交货已经经过初步验收和安装验收合格，支付80%货款条件不能成就。现被告付款金额已经超过了30%，故原告主张被告应当支付剩余货款1316320元，本院不予支持。原告主张支付2012年2月起的利息，本院亦不予支持。据此，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
驳回原告山东金光玻璃钢集团有限公司的诉讼请求。
本案案件受理费21596元，由原告山东金光玻璃钢集团有限公司承担。
服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
审 判 长 何 莹
人民陪审员 王可伦
人民陪审员 严开明
二〇一六年十二月十七日
书 记 员 江 水