山西省忻州市中级人民法院
p t ” > 民 事 判 决 书
（2018）晋09民终261号
上诉人（原审被告）：山西万合城房地产开发有限公司，住所地忻州市原平市青年西街。
法定代表人：索双鱼，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：卢浩浩，上海市锦天城（太原）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：孙崇毅，上海市锦天城（太原）律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：武杰花，女，1978年11月16日出生，山西省原平市人，现住原平市。
上诉人山西万合城房地产开发有限公司因与被上诉人武杰花房屋买卖合同纠纷一案，不服山西省原平市人民法院（2017）晋0981民初921号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年1月29日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人山西万合城房地产开发有限公司的委托诉讼代理人卢浩浩、孙崇毅，被上诉人武杰花到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
山西万合城房地产开发有限公司上诉请求：1、依法撤销山西省原平市人民法院（2017）晋0981民初921号民事判决，查清事实直接改判或发回重审；2、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一审法院认定事实不清。上诉人延期交房的主要原因是政府部门延迟交付土地及交付的土地不具备立即施工的条件、高压线路及设备未及时迁移、恶劣天气、施工单位拖延等客观因素导致，非上诉人主观原因导致。根据双方签订的《商品房买卖合同》第六条第三款约定，上诉人认为应核减相应天数，而原审法院却不予采信，属认定事实不清。上诉人多次电话通知被上诉人办理原平市房产管理局备案的网签合同，但被上诉人至今未予办理，存在过错。按备案的网签合同，违约金应为每天万分之一，而非万分之一点五，由此造成的损失扩大部分应由被上诉人承担。但一审法院对此事实不予置理，属认定事实不清。根据《诉讼费缴纳办法》第二十九条规定，一审法院只支持了被上诉人部分诉讼请求，却让上诉人承担了所有的诉讼费用，属适用法律错误。综上所述，请求二审法院在查明案件事实的基础上，作出客观公正的判决。
武杰花辩称，关于不可抗力的问题，天气原因并不属于自然灾害。关于政府行为，答辩人并没有看到法律法规和政府规定。上诉人将延迟交付房屋归咎于政府行为与事实不符，证据不足。上诉人并未通知答辩人办理原平市房产管理局备案的网签合同。按照双方订立的《商品房买卖合同》规定，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人应从合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之1.5的违约金。一审判决只采信了上诉人部分证据事实，最终支持了答辩人的诉讼请求，根据《诉讼费缴纳办法》之规定，全部诉讼费用应由上诉人承担。不存在适用法律错误。综上所述，上诉人的上诉理由不足，请求驳回上诉，依法判决按合同执行。
武杰花向一审法院起诉请求：1、依法判决被告支付原告房款297300元从2015年1月1日起至2016年12月7日止的违约金31484.07元（297300元×0.00015×706天）；2、支付起诉日至房屋交付日已交房款的违约金；3、本案诉讼费由被告负担。
一审法院认定事实：山西万合城房地产开发有限公司成立于2010年5月17日，企业类别为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本1000万元，经营范围为房地产的开发与销售。2013年1月8日，双方签订合同编号为WH04051的《商品房买卖合同》一份，内容为：合同双方当事人:出卖人:山西万合城房地产开发有限公司。买受人:武杰花。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条：项目建设依据。出卖人以出让方式取得位于原平市范亭文体广场西侧、编号为0020120746的地块的土地使用权。[土地使用权出让合同号]为原国用（2012）第000746号。该地块土地面积为33980m2，规划用途为住宅用地。土地使用年限自2012年8月7日至2082年8月2日。出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，[现定名]万合苑小区。第二条:买受人所购商品房的基本情况。买受人购买的商品房为第4幢2单元17层04号房。该商品房的用途为住宅，属框剪结构，建筑层数地上25层，地下2层。该商品房阳台是[封闭式]。该商品房[合同约定]建筑面积共87.19平方米，其中包含套内建筑面积和公共部位与公用房屋分摊建筑面积。第三条:计价方式与价款。出卖人与买受人约定按建筑面积计算该商品房价款:1、该商品房单价为（人民币）每平方米3753.87元，总金额(人民币）叁拾贰万柒仟叁佰元整。2、房屋价款不包括由买受人承担的燃气初装费、有线电视初装费、供热初装费、房屋维修基金和办理房地产权属证书等应缴纳的各项费用。第四条:付款方式及期限。买受人按工程进度付款：签订商品房买卖合同时付人民币壹拾贰万元；工程主体建至8层时付至总价的80%，合人民币壹拾肆万柒仟叁佰元；工程主体封顶时付至总价的90%，合人民币叁万元；房屋交房时付清剩余全部房款，合人民币叁万元。第五条:买受人逾期付款的违约责任。买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列方式处理:买受人如在约定付款期内未能按期交款，经甲方多次催缴，逾期30天以上，出卖方有权单方取消本合同，并无偿退还买受方前期所交款项。第六条：交付期限。出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将符合本合同约定的商品房交付买受人使用:但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期:1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的;2、由于政府部门的行为，延误工期，以致影响房屋交付期限的。第七条：出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第六条规定的特殊情况外，房屋达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知或电话通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，买受人应当按规定交纳相关费用，并签署房屋交接单。按逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期不超过30日，自本合同第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金，合同继续履行;(2)逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1.5(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。第九条:交接。商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理:买受人无正当理由未按期办理交付手续，视同买受人已接受该房屋，此后发生的相关物业费用以及房屋的损坏等均由买受人自行承担，并需在领取钥匙前交清所欠全部款项。第十条：出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。第十一条：出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:1.室外管网于2014年12月31日前达到使用条件；2.道路硬化、小区绿化于2015年6月30日前达到使用条件。第十五条:本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，任何一方可向人民法院起诉。第十七条:本合同连同附件共8页，一式2份，具有同等法律效力，合同持有情况如下:出卖人1份，买受人1份。第十八条：本合同自双方签订之日起生效。附件一：装饰、设备标准，1.外墙：涂料。2.内墙:毛墙。3.顶棚:挂白。4.地面:水泥砂浆抹面。5.门窗：中空平开塑钢窗。6.厨房:毛墙毛地通上下水。7.卫生间：毛墙毛地通上下水。8.阳台：全封闭阳台。9.电梯：国内知名品牌电梯。10.其他：室内电话、有线、宽带接口预留。武杰花在合同尾部签名捺印，山西万合城房地产开发有限公司在合同尾部加盖公章。武杰花于2012年12月3日、2013年1月8日、2013年8月6日、2013年11月23日分四次分别交付山西万合城房地产开发有限公司购房款110000元、10000元、147300元、30000元，共计297300元，山西万合城房地产开发有限公司为武杰花出具收据4支。山西万合城房地产开发有限公司所开发的房屋于2013年11月19日取得”商品房预售许可证”。山西万合城房地产开发有限公司在合同约定的最后交房日期2014年12月31日时未能交付房屋。2016年11月底山西万合城房地产开发有限公司认为可以交房，便电话通知武杰花看房，武杰花看房后，认为有很多地方不具备交付条件，未予接收房屋。2017年7月3日武杰花提起诉讼。
一审法院认为，本案为商品房买卖合同纠纷，双方签订的合同编号为WH04051的《商品房买卖合同》是双方的真实意思表示，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条关于”出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效”的规定，山西万合城房地产开发有限公司在未取得商品房预售许可证明的情况下与武杰花签订合同，在武杰花起诉前取得了商品房预售许可证明，故该《商品房买卖合同》可认定为有效合同。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，武杰花按照合同约定的时间分四次交付了购房款297300元，山西万合城房地产开发有限公司收到上述款项后给武杰花出具了《收据》四份，武杰花按约履行了前期义务。合同约定：出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将符合本合同约定的商品房交付买受人使用。山西万合城房地产开发有限公司未按期交付房屋，属于违约，应承担违约责任。关于违约责任的起止时间，起点时间确定为2015年1月1日，对于结束时间，武杰花认为应至实际交付房屋时止，山西万合城房地产开发有限公司认为应至可以交付房屋时止。法院认为，房屋交付行为是双方合意方可完成的行为，如一方不作为，则一定不能完成，势必导致合同一方付出高额违约金，另一方不能取得房屋，进而导致合同目的无法实现，故应以山西万合城房地产开发有限公司具备交房条件时确定为结束日期，避免扩大损失。双方在合同中对”符合本合同约定的商品房交付买受人使用”无具体明确的说明，根据其合同附件，可以理解为房屋内部达到毛坯房交房标准时即具备交房条件，即2016年11月底。双方在《商品房买卖合同》中约定，出卖人逾期交房超过30日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1.5的违约金。本案中，从2015年1月1日至2016年11月30日，共计699天，已交房款297300元，每日按已交房款万分之1.5计算违约金44.6元，违约金44.6元×699天=31175元。山西万合城房地产开发有限公司辩称延期交房的原因是政府部门延迟交付土地及交付的土地不具备立即施工的条件、高压线路及设备未及时迁移、恶劣天气、施工单位拖延等客观因素导致，非答辩人主观原因造成，理由不足，不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，判决：被告山西万合城房地产开发有限公司在本判决生效后十日内向原告武杰花支付从2015年1月1日至2016年11月30日的逾期交房违约金31175元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费587元，由被告山西万合城房地产开发有限公司负担。
本院二审期间，当事人没有提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。
本院认为，本案争议的焦点为：山西万合城房地产开发有限公司迟延交房是否存在不可抗力、政府部门原因等免责事由，应否核减相应天数，违约金应当如何计算。
关于不可抗力的问题。《中华人民共和国民法总则》第一百八十条第二款规定，”不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。”通常意义上的不可抗力指地震、台风、洪水、海啸等难以预见的自然灾害，以及战争等不能克服的社会现象。山西万合城房地产开发有限公司上诉所称的恶劣天气、施工单位拖延等客观因素显然不属于不可抗力的范围。
关于政府部门原因的问题。山西万合城房地产开发有限公司主张政府部门延期交付土地不具备施工条件、高压线路及设备未及时迁移等问题属于约定的延期交房的免责事由。并请求扣减违约金计算的相应天数。本案山西万合城房地产开发有限公司所开发的房屋于2013年11月19日取得”商品房预售许可证”。双方约定的交房时间为2014年12月31日前，而一审法院认定的违约金计算起点为2015年1月1日，山西万合城房地产开发有限公司并未提供2015年1月1日之后基于政府相关部门的障碍导致其延期交房的相应证据，故其要求扣减相应天数的理由不能成立。
关于违约金计算的问题。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款规定：”当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”本案双方在合同中明确约定违约金计算标准为日万分之一点五，故山西万合城房地产开发有限公司请求按照日万分之一计算违约金无法律依据。对于山西万合城房地产开发有限公司上诉所称，已通知武杰花办理网签合同，武杰花拒不办理，损失扩大部分应由武杰花承担的理由，无相应证据支持，本院不予采信。
综上所述，山西万合城房地产开发有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费579元，由上诉人山西万合城房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长张高锋
审判员连林梅
审判员张亮
二〇一八年六月二日
书记员焦媛媛