青海省格尔木市人民法院
p t ” > 民 事 判 决 书
（2017）青2801民初1713号
原告（反诉被告）：山东新未来电热器材有限公司。
法定代表人：李玉芹，总经理。
委托诉讼代理人：丁小桐，青海泰宏律师事务所律师。
被告（反诉原告）：青海盐湖镁业有限公司，。
法定代表人：侯军，董事长。
委托诉讼代理人：王海宁，男，1986年2月11日生，满族。
委托诉讼代理人：ＸＸ程，男，1985年7月1日生，汉族。
原告山东新未来电热器材有限公司(以下简称山东电热器材公司)与被告青海盐湖镁业有限公司（以下简称青海盐湖镁业公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年9月14日立案后，2017年10月9日被告青海盐湖镁业公司向本院提出反诉申请，本院依法适用普通程序，公开开庭对本诉、反诉进行了合并审理。原告（反诉被告）山东电热器材公司的委托诉讼代理人丁小桐，被告（反诉原告）青海盐湖镁业公司的委托诉讼代理人王海宁、ＸＸ程到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）山东电热器材公司向本院提出诉讼请求：1、被告（反诉原告）支付合同货款169865元；2、被告（反诉原告）返还履约保证金33670元；3、被告（反诉原告）返还质保金16835元；4、被告（反诉原告）支付欠款利息3000元，以上合计223370元；5、本案诉讼费由被告（反诉原告）承担。原告（反诉被告）起诉后，被告（反诉原告）支付货款85690元，原告（反诉被告）当庭变更诉讼请求第一项为被告（反诉原告）支付合同货款101010元。事实和理由:2015年8月25日本诉原告与被告签订了合同编号为MYXCS-2015-255Z的《金属镁业装置电伴热系统设备购销合同》，合同总金额为336700元，合同约定了供货方式、付款方式、违约责任等条款。原告按合同约定向被告提交了合同标的10%的履约保证金33670元，履行了全部的供货义务，并经被告调试运行验收合格，且开具了增值税专用发票。被告仅向原告支付货款150000元，剩余货款186700元被告迟迟未履行付款义务。原告屡次前往被告处催要货款，被告却推诿搪塞。原告与被告均在平等自愿的基础上签订合同，合法有效。被告未按合同约定履行相应义务，其行为已构成违约。根据《合同法》的相关规定，原告的合法利益应当受到法律保护，故诉至法院，请求依法判如所请。
被告（反诉原告）青海盐湖镁业公司辩称，原告主张的诉讼请求履行条件未成就，因此对其诉求不予认可。被告所购设备安装、调试还未完成验收，原告主张的质保金和履约保证金在双方尚未签订初步验收证书的情况下不具备支付条件。另对原告要求的欠款利息因无合同约定亦不同意支付。综上，请求依法驳回原告的全部诉讼请求。
被告（反诉原告）青海盐湖镁业公司向本院提出反诉请求：1、反诉被告向反诉原告支付延期供货违约金44444.40元；2、反诉被告向反诉原告支付延期交付技术资料违约金145000元；3、反诉被告协助反诉原告完成全部设备安装、调试以及168运行之合同义务；4、本案诉讼费用由反诉被告承担。事实和理由：2015年8月25日，反诉原告与反诉被告签订《青海盐湖镁业有限公司金属镁装置电伴热系统设备购销合同》（合同编号：MYXCS-2015-255Z）一份，约定反诉原告从反诉被告处购买电伴热系统设备，反诉被告为反诉原告提供相关服务，合同约定总金额合计336700元。交货时间为2015年9月30日之前将全部合同产品运到到货地点，合同设备到货日期以签署形式验收确认单的日期为准。根据双方签署的《货物验收单》，反诉被告迟迟不予供货，直至2015年11月13日，反诉被告才将全部货物运到到货现场，反诉被告逾期供货的行为，构成严重的违约。合同第十一条第九款约定如果不是由于需方原因或不是需方要求推迟到货而供方未按照合同约定的到货期到货时，需方有权按照合同总价款每日3‰向供方收取违约金。根据合同约定，反诉被告应承担逾期供货的违约责任。2015年11月13日到货合同价为336700元，违约金为336700×44（天）×3‰﹦44444.40元。反诉原告认为在合同明确约定供货时间及逾期供货应如何承担违约责任的情况下，反诉被告不按合同约定履行合同义务的行为已构成违约，应承担违约责任。双方签订的合同第十一条第十款约定如供方未按照合同技术协议（附件）的约定将技术资料按时按件交付需方，则每延交一周，供方支付违约金5000元/件，《技术协议》第九条第四款约定”卖方发货时提供以下文件......”。合同约定反诉被告发货时应提交技术资料，直至2016年4月19日反诉被告才将技术资料交付反诉原告，已构成严重违约。违约金为：29周×5000元/周﹦145000元。反诉原告认为在合同明确约定交付技术资料时间，同时约定逾期交付技术资料应如何承担违约责任的情况下，反诉被告不按合同约定履行合同义务的行为已构成违约，应承担违约责任。双方签订的合同第六条第三款第四项约定合同设备连续安全稳定运行168小时后，无任何质量问题，双方签订初步验收证书后20个工作日内，需方支付给供方合同总价款的15%，计50505元，同时退还供方履约保证金（无息）。反诉原告所购反诉被告全部设备及备品备件的安装工作由中国核工业二三建设有限公司负责，设备安装涉及两个模块共六条生产线管道电伴热，其中，模块一中的3601生产线管道电伴热已做168验收，模块一中3501、3401生产线及模块二中所包含的三条生产线均未做168验收。反诉被告尚未完成全部设备的168运行，双方亦未签署初步验收证书，故关于运行款支付条件尚未成就。反诉原告认为，完成全部设备的性能考核与验收并签署初步验收证书系性能考核款的支付条件，现条件尚未成就，反诉原告无法支付剩余款项。综上，反诉被告上述违约行为已给反诉原告造成了巨大损失，为维护反诉原告的合法权益，依据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，特提起反诉，请求依法支持反诉原告的反诉请求。
原告（反诉被告）山东电热器材公司针对被告（反诉原告）青海盐湖镁业公司提出的反诉辩称，反诉原告主张的反诉请求与事实不符，反诉被告不存在违约事实，合同约定以验收单的日期为准，为2015年10月5日。从验收单可以看出，到货日期与合同约定相符。反诉被告也不存在延期交付技术资料的违约行为，反诉被告已经向反诉原告提供相关技术，并且按照反诉原告要求交付，导致技术资料未与货同行是由于反诉原告的要求造成，反诉被告已最大程度满足反诉原告的要求。反诉被告已按照合同约定全部完成设备安装、调试等工作。综上，反诉被告不存在违约行为，不应当承担任何责任，不认可反诉原告的所有反诉请求。
为证实其诉求及辩解意见，原告（反诉被告）山东电热器材公司向法庭提交以下证据：1、《电伴热系统设备购销合同》复印件1份，欲证明原、被告之间存在的购销合同关系以及双方约定的合同价款、支付方式、违约责任、履约保证金等相关约定，同时欲证明原告（反诉被告）不存在逾期交货情形，反而比约定的到货期提前5天到货。2、《增值税专用发票》复印件3份，欲证明原告（反诉被告）已按合同约定履行了开具发票的义务。3、《货物验收单》复印件2份，欲证明原告（反诉被告）已于2015年10月5日将全部设备运到且经被告（反诉原告）验收合格。4、《金属镁厂设备连续安全稳定运行168小时验收表》复印件1份，欲证明原告（反诉被告）所供货物安装调试完毕，且验收合格，符合全部付款条件。5、《金属镁厂设备安装、调试验收表》复印件1份，欲证明原告（反诉被告）所供设备均已安装完毕等待运行，运行时间为2016年11月15日至2017年5月20日，同时证明被告（反诉原告）并未严格按照运行时间运行设备，存在拖延运行的过错。6、《中国银行国内支付业务付款回单》复印件1份，欲证明原告（反诉被告）按合同约定将合同金额10%即33670元的履约保证金支付给被告（反诉原告）。7、《付款申请》复印件1份，欲证明按照合同6.33条的约定原告（反诉被告）完成了程序安装，进行系统试运行和性能试验等，同时有被告方工作人员李成贤、车永林的签字认可。8、《设备形式物资开箱验收单》复印件1份，欲证明被告于2015年10月5日收到全部合同产品，2015年11月13日仅是开箱验收时间而非到货时间，验收项目栏中明确记载开箱资料齐全，证明合同货物验收合格，且合同相关资料均已向被告（反诉原告）交付，原告（反诉被告）无违约情形。9、被告（反诉原告）施工方金属镁项目部向原告（反诉被告）发送的传真复印件一份，欲证明被告（反诉原告）在传真中对2015年9月28日发货、10月5日到货作了进一步确认，原告（反诉被告）根本无违约情形。10、168邮件记录信息28页复印件1份，欲证明原告（反诉原告）按照被告（反诉原告）的要求在合同签订之前经过双方多次沟通与反复修改才将技术资料交付给被告（反诉原告），导致技术资料未按时交付的原因是被告（反诉原告）项目需要导致，原告（反诉原告）不存在违约行为。
为证实其诉求及辩解意见，被告（反诉原告）青海盐湖镁业公司向法庭提交以下证据：1、中国核工业二三建设有限公司青海盐湖项目部《情况说明》、证人证言复印件20页，欲证明原告（反诉被告）所供设备为两个模块共计6条生产线，至今只有模块一中的3601线完成了168小时运行验收，其余5条生产线均未完成168小时运行验收。2、《设备形式验收单》复印件1份，欲证明设备到货时间是2015年11月13日。3、《货物验收单》复印件2页，欲证明发货时间是2015年9月28日，原告（反诉被告）单方出具并告知被告（反诉原告）发货内容。4、《青海盐湖镁业有限公司金属镁装置电伴热系统设备购销合同》复印件1份，欲证明合同签署时间是2015年8月25日，约定合同的设备到货时间为2015年9月30日，技术资料提供时间为到货时间。5、《技术文件交付确认单》复印件2页，欲证明技术文件全部交付的时间是2016年4月19日。6、《金属镁厂设备安装、调试验收表》复印件1份，欲证明3601线168小时试运行正常，其余生产线未进行168小时试运行。
原告（反诉被告）认可被告（反诉原告）提交的证据3、4、5、6；认可证据2的真实性，但不认可其证明方向。不认可证据1。
被告（反诉原告）认可原告（反诉被告）提交的证据1、2、4、6、7；认可证据的5、8、9真实性，但不认可其证明方向；不认可证据3、10。
本院经审理认定事实如下：2015年8月25日原告（反诉被告）山东电热器材公司与被告（反诉原告）青海盐湖镁业公司签订一份编号为MYXCS-2015-255Z的《青海盐湖镁业有限公司金属镁装置电伴热系统设备购销合同》，合同约定：供方为山东电热器材公司，需方为青海盐湖镁业公司。合同设备用于青海盐湖镁业公司金属镁一体化项目金属镁装置工程，合同总价款为336700元。付款方式为银行电汇。合同生效之日起10日内，供方向需方提供金额为合同总价款10%，即33670元的履约保证金。供方在合同约定的期限内将全部合同设备运至到货点，供需双方在到货现场对设备的数量、规格型号、外观等进行形式验收，验收合格后双方签署形式验收确认单。供方向需方提供合同总价款全额的增值税专用发票（税率17%，原件一份，发票清单）、设备清单、技术文件交付确认单、物资验收会签表和合同总价款70%的财务收据原件等文件，需方确认上述文件后20个工作日内，支付给供方合同价款的70%，计235690元。待合同设备全部安装完毕后，进行系统试运行和性能验收试验，装置的性能符合技术协议（附件）规定的性能指标、性能保证值及性能考核要求，双方签订性能考核报告后20个工作日内，需方支付给供方合同总价款的10%，即33670元。合同设备连续安全稳定运行168小时后，无任何质量问题，双方签订初步验收证书后20个工作日内，需方支付供方合同总价款的15%，计50505元，同时退还供方履约保证金（无息）。剩余合同总价款的5%，计16835元作为设备质量保修金。从双方签订初步验收证书之日起开始计算设备的质量保修期，质量保修期为2年。设备在质量保修期内安全稳定运行无任何质量问题（非供方原因除外）期满后30个工作日内一次性支付完毕。如设备本身出现质量问题，供方应及时予以更换或修复至合格，否则需方有权扣除相应部分的质量保修金及违约金。合同设备的具体到货时间为：2015年9月30日。合同设备到货日期以签署形式验收确认单的日期为准。供方应按本合同技术协议（附件）之规定，向需方提供满足本合同设备所需的技术资料。技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按本合同项下11.10条款对任何逾期交付资料进行逾期违约金计算的依据。需方明确收货人为李成贤。设备质量保修期是合同设备安装完毕调试合格并通过系统负荷考核,连续安全稳定运行168小时后，无任何质量问题，自双方签订初步验收证书之日起两年。如果不是由于需方原因或不是需方要求推迟到货而供方未按合同约定的到货期到货时，需方有权按合同总价款每日3‰向供方收取违约金。如供方未按合同技术协议（附件）的约定将技术资料按时按件交付给需方，则每迟交一周，供方支付违约金5000元/件。合同经供、需双方签字并盖章即生效。合同还约定了其他权利义务。合同附件2技术协议中约定所有的在供货范围内的货物，在合同生效后45天内货到达施工现场-
青海省格尔木市察尔汗青海盐湖金属镁一体化项目金属镁装置区（格尔木市东北方向约60公里处）。合同设备交货日期以签署形式验收确认单的日期为准。同时技术协议还约定了供方交付技术资料的期限。合同生效日期为2015年8月25日。合同签订后，原告（反诉被告）于2015年9月9日通过中国银行向被告（反诉原告）转账支付履约保证金33670元。双方认可的《货物验收单》显示发货日期为2015年9月28日，收货日期为2015年10月5日，收货人为党万元。《设备形式（物资开箱）验收单》显示双方于2015年11月13日对设备进行开箱验收，验收结果为物资数量齐全。2016年4月11日原告（反诉被告）为被告（反诉原告）开具合计金额为336700元的增值税专用发票3张。2016年4月19日双方签署技术文件交付确认单，确认技术资料齐全并交付。2017年9月29日中国核工业二三建设有限公司出具《情况说明》：金属镁项目所有设备安装及调试工作由中国核工业二三建设有限公司承办，脱水车间电伴热及其附属设施所用设备及材料来源为山东新未来电热器材有限公司。安装地点位于金属镁装置脱水车间模块一与模块二（具体设备位号及管线号见赫氏设计图纸）。模块一包括3601、3501、3401三条生产线，模块二包括3602、3502、3402三条生产线（具体安装要求见厂家提供的《电伴热带安装手册》）。目前，山东电热器材公司所提供的设备及原材料已全部到货并已安装完成，其中，模块一中的3601线已做168验收，模块一中的3501、3401线及模块二所包含的三条线未做168验收。《金属镁厂设备安装、调试验收表》显示自限温伴热带DXW-25-220-PF于2017年5月1日安装、调试完成，未进行试运行，其他类型电伴热均已安装、调试并经试运行正常，其中3601线试运行正常，其余生产线未进行试运行。验收结论为安装调试验收合格，原告（反诉被告）起诉前，被告（反诉原告）支付货款150000元，起诉后支付货款85690元，未支付货款为101010元，其中包含质保金16835元。
以上事实有《青海盐湖镁业有限公司金属镁装置电伴热系统设备购销合同》、《中国银行国内支付业务付款回单》、《货物验收单》、《设备形式（物资开箱）验收单》、《增值税专用发票》、《技术文件交付确认单》、《金属镁厂设备安装、调试验收表》、《情况说明》、《金属镁厂设备连续安全稳定运行168小时验收表》以及双方当事人的当庭陈述予以证实。
本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除。原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订的《青海盐湖镁业有限公司金属镁装置电伴热系统设备购销合同》系双方真实意思表示，内容不违反有关法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方均应依约履行。一、关于本诉部分：1、被告（反诉原告）是否应当支付剩余货款101010元的问题。买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。本案审理过程中，原、被告均认可原告已经履行了交付设备、技术文件、履约保证金以及开具增值税专用发票的义务，且全部设备已安装、调试验收，并运行168小时，被告（反诉原告）理应按照合同约定支付剩余货款，但应扣除被告《反诉原告》已支付的货款235690元及质保金16835元，故原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付剩余合同货款84175元，本院予以确认。原告（反诉被告）诉求中超出部分，本院不予支持。2、原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）返还履约保证金33670元、质保金16835元的问题。原、被告签订的《青海盐湖镁业有限公司金属镁装置电伴热系统设备购销合同》中约定”合同设备连续安全稳定运行168小时后，无任何质量问题，双方签订初步验收证书后20个工作日内，需方支付供方合同总价款的15%，计50505元，同时退还供方履约保证金（无息）。剩余合同总价款的5%，计16835元作为设备质量保修金。从双方签订初步验收证书之日起开始计算设备的质量保修期，质量保修期为2年。设备在质量保修期内安全稳定运行无任何质量问题（非供方原因除外）期满后30个工作日内一次性支付完毕”。本案原、被告虽未按照合同约定签订初步验收证书，但原告（反诉被告）确已履行了合同义务，故原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）退还履约保证金33670元的理由成立，本院予以支持。对于原告（反诉被告）主张的质保金16835元，可待合同约定的质保期限届满后另行主张。3、原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付欠款利息3000元的问题。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定”当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证的当事人承担不利后果”。原告（反诉被告）未提交证据证实双方在合同中对欠款利息进行了约定，且被告（反诉原告）亦不予认可，故对原告（反诉被告）的该项诉讼请求，本院不予支持。二、关于反诉部分：反诉原告要求反诉被告支付延期供货违约金44444.40元、延期交付技术资料违约金145000元，并协助反诉原告完成全部设备安装、调试及安全运行168小时之合同义务的问题。1、关于延期供货问题，经审理查明，虽然《货物验收单》上有反诉原告人员党万元的签字，但党万元并非双方在合同中约定的收货人李成贤，且反诉原告对党万元在《货物验收单》上签名的行为也不予认可。同时双方约定”合同设备到货日期以签署形式验收确认单的日期为准”，但双方至今未签署形式验收确认单，而《设备形式（物资开箱）验收单》的签署日期为2015年11月13日，反诉被告亦未提交其他证据证明其已按照合同约定准时供货，故反诉被告存在延期供货问题；2、关于延期交付技术资料问题，反诉被告认可其延期至2016年4月19日交付技术资料的原因是反诉原告的项目需要导致的，但其提交的证据不足以证实其该项辩解意见，故反诉被告存在延期交付技术资料的情形。3、关于反诉被告是否履行了协助反诉原告完成全部设备安装、调试及安全运行168小时的合同义务问题，反诉原告提交的中国核工业二三建设有限公司出具的《情况说明》证实反诉被告所提供的设备及原材料已全部到货并已安装完成。反诉原、被告均提交的《金属镁厂设备安装、调试验收表》证实设备已安装、调试完成。反诉被告提供的《金属镁厂设备连续安全稳定运行168小时验收表》证实设备已安全运行168小时。故反诉被告已履行了上述合同义务。根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法，违约金数额的约定应以造成的实际损失为基础。原、被告在《青海盐湖镁业有限公司金属镁装置电伴热系统设备购销合同》中约定”如果不是由于需方原因或不是需方要求推迟到货而供方未按合同约定的到货期到货时，需方有权按合同总价款每日3‰向供方收取违约金。如供方未按合同技术协议（附件）的约定将技术资料按时按件交付给需方，则每迟交一周，供方支付违约金5000元/件”。原告（反诉被告）逾期供货和交付技术文件确已给被告（反诉原告）造成了一定的损失，故本院酌情参照双方约定的履约保证金及质保金的数额确定反诉被告支付反诉原告延期供货、延期交付技术资料的违约金50505元。因反诉原告未提交证据证实反诉被告未履行协助其完成全部设备安装、调试及安全运行168小时的合同义务，故对反诉原告的该项反诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十二条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）青海盐湖镁业有限公司支付原告（反诉被告）山东新未来电热器材有限公司合同货款84175元，于本判决生效之日起七日内付清；
二、被告（反诉原告）青海盐湖镁业有限公司返还原告（反诉被告）山东新未来电热器材有限公司履约保证金33670元，于本判决生效之日起七日内付清；
三、驳回原告（反诉被告）山东新未来电热器材有限公司的其他诉讼请求；
四、原告（反诉被告）山东新未来电热器材有限公司支付被告（反诉原告）青海盐湖镁业有限公司延期供货、延期交付技术资料违约金50505元，于本判决生效之日起七日内付清；
五、驳回被告（反诉原告）青海盐湖镁业有限公司的其他反诉请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费4651元，由原告（反诉被告）山东新未来电热器材有限公司负担1994元（已交纳），被告（反诉原告）青海盐湖镁业有限公司负担2657元，于本判决生效之日起七日内向本院交纳；反诉案件受理费2044元，由原告（反诉被告）山东新未来电热器材有限公司负担531元，于本判决生效之日起七日内向本院交纳；被告（反诉原告）青海盐湖镁业有限公司负担1513元（已交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。
审判长仲继红
人民陪审员刘文阁
人民陪审员吴俊
二〇一八年三月六日
书记员孙修乙