三门峡市湖滨区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）湖民一初字第2447号
原告郭兰琴，女。
被告三门峡市泛美元洲装饰有限公司。住所地：三门峡市崤山路与上官路交叉口梁家渠*组服务楼*楼*层。
委托代理人陈永革，河南宇萃律师事务所律师。
原告郭兰琴诉被告三门峡市泛美元洲装饰有限公司（以下简称元洲公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，由审判员孙卫卫独任审判，公开开庭进行了审理。原告郭兰琴，被告元洲装饰公司委托代理人陈永革到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2013年8月25日，我和被告签订了一份《河南省家庭居室装修工程施工合同》，工程期限45个工作日，开工日期为2013年9月1日，竣工日期为2013年10月15日，设计施工合同总造价76485.50元，合同签订后，我已按合同约定履行了全部合同义务，被告却未按合同履行义务，在我再三督促下，2013年11月7日竣工，逾期交工23天，并且欠我多支付的材料费4014.5元和延误工期1%工程造价的违约金17591.665元。经多次催要未果，故我诉至贵院，请求退还多支付材料款4014.50元，支付本合同延误工期违约金17591.665元。
被告辩称：我公司与原告结算，原告应当支付的工程款为82195.5元，减去已交定金1500元、优惠3000元和已支付款项76000元外，剩余工程款1695.5元至今未付，我公司希望原告能够及时付清剩余工程款。2、原告诉称事实与理由部分，和客观事实不符。我公司按照合同约定顺延工期的事由，在期限内完成整体工程并经验收合格，没有违约行为发生，所以不应承担违约金。合同签订后直至2013年9月2日原告才对室内清理完毕交付我方进驻施工，因此，应当顺延1日。双方约定的工程期间，中秋节法定假日3天即2013年9月19日至2013年9月21日，国庆节法定假日7天即2013年10月1日至10月7日，两个法定节假日应当顺延工期10天。同时，双方于2013年8月25日签订了“欧派集成吊顶产品订单”和“壁纸销售订单”，该两个工程定单工期分别为11天、21天，而且该工期约定与“家装合同”工期无关，也就是说此处工期不应包括在原“家装合同”的45天工期内。工期顺延以后的总竣工日期应为2013年11月16日，我公司在积极施工后于2013年11月7日完成工程并原告签字确认验收合格，没有超过约定的期限，不存在违约发生。请求法院查明事实，驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：2013年8月25日，郭兰琴（甲方）与元洲公司（乙方）签订家庭居室装修工程施工合同书，约定：1、工程承包方式，双方商定采取乙方包工，包基础施工材料，包部分（或全部）主材（以乙方制订集成合同清单为准）的承包方式。2、工程期限45工作日（以实际工作日计算），此工期为家装施工工期，集成工期以集成分项合同为准。开工日期2013年9月1日，竣工日期2013年10月15日。3、工程款：本合同工程造价为人民币35383元。4、其他约定事项：整体装修额优惠3000元，尾期结算。5、付款次数：首期款的付款时间为合同签订当日，应支付金额为工程造价的65%；中期款的付款时间为工程进度过半中期验收结束三日内，应支付工程总造价的32%；尾款的付款时间为工程竣工验收合格3日内，应支付工程总造价的3%＋-工程后期变更款。6、违约责任：甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款的1‰的违约金。由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程价金额的1‰的违约金。该份合同价款是基础家装费用，不包含集成吊顶和壁纸费用。之后，原、被告双方又签订了欧派集成吊顶产品订单、壁纸销售订单以及代购产品清单，其中，欧派集成吊顶订单约定：1、订货日期：2013年8月25日；2、该产品订货周期为9天，安装时间2天，共计11天，因不可抗拒的因素（如火灾、地震、货运公司）造成不能正常工期交货时顺延，此合同工期从签订之日起算起，与家装合同无关。3、欧派集成吊顶的费用为1201.9元。壁纸销售订单显示：1、订货日期：2013年8月25日；2、工期：现货周期为7天，期货周一算起顺延21天，因不可抗拒的因素（如火灾、地震、货运公司）造成不能正常工期交货时顺延，此合同工期从签订之日起算起，与家装合同工期无关。3、壁纸的装修总费用为41844元。代购产品清单显示：1、代沟产品类别：玻璃，预收金额为1000元；2、定货日期：2013年8月25日；3、该合同为代购产品预收项，结算以最终实际发生量和金额为准。原告郭兰琴和被告元洲公司分别在以上三份订单上签字、盖章。2013年7月10日，原告郭兰琴支付装修定金1500元。
2013年8月25日和8月28日，郭兰琴分两次支付给元洲公司首期款共计51000元。2013年9月1日，元洲公司进驻到郭兰琴家，开始装修施工。2013年9月30日，郭兰琴支付给元洲公司中期款25000元。2013年11月7日，被告元洲公司制作竣工验收单一份，验收项目包括：吊顶、涂料、现场木作，验收日期为2013年11月7日，原告郭兰琴和被告元洲公司的工程监理、队长分别在该竣工验收单上签字确认验收合格。之后，元洲公司对郭兰琴的装修进行结算，并制作装修明细单，该明细单显示基础家装、欧派吊顶、壁纸、代购四部分总计费用为76485.5元，扣除郭兰琴支付的77500元以及优惠3000元，应交尾期款为-4014.5元。该明细单的备注一栏还标注：“客户争议部分，未加入以上装修明细金额中，即另有后期墙体处理产生挂墙材料及工费3500元及基膜2210元，共计费用5710元整（伍仟柒佰壹拾元整）”。
庭审中，原方认为“壁纸后期墙体处理产生挂墙材料及工费3500元及基膜2210元，应由元洲公司负担”，被告则认为该笔支出应由郭兰琴负担，同时，被告认为“法定节假日应当从工期中扣除”，而原告则认为不应当扣除。双方对上述两个问题存在争议。
本院认为：原告郭兰琴与被告元洲公司所签订的装修工程施工合同及欧派集成吊顶订单合同、壁纸订单合同、代购玻璃订单合同，均系双方真实意思表示，符合法律规定，合同有效成立。合同签订后，原告按照合同约定分期支付了装修款，被告元洲公司进行了装修施工并经原告郭兰琴验收合格后交付给原告。在工程款结算过程中，双方因“壁纸后期处理而增加的费用应当由谁负担”产生争议，虽壁纸订单合同中明确约定壁纸为定制式产品，但就壁纸一项，原告郭兰琴支付给被告元洲公司4万余元，该笔费用是壁纸的费用和安装工费的总计费用，根据双方签订的装修合同确定工程承包方式为被告元洲公司包工包料，被告元洲公司由于自身技术原因导致的后期墙体处理费用支出，不应由原告郭兰琴负担。双方签订的装修合同家装合同中明确约定了“遇国家法定节假日及国家物管部门禁止施工则工期顺延”，因此，竣工验收时间应扣除国庆节以及中秋节等国家法定节假日。同时，由于壁纸工程和欧派吊顶工程与家装工程之间存在密切联系，应当待壁纸工程、欧派吊顶工程全部施工完毕后，整体工程才能验收，因此，原告主张延期交房违约金，证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、四十一条之规定，判决如下：
一、被告三门峡市泛美元洲装饰有限公司退还原告郭兰琴装修款4014.5元，限本判决发生法律效力之日起十日内付清。
二、驳回原告郭兰琴的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费340元，减半收取170元，由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河南省三门峡市中级人民法院。
审判员 孙卫卫
二〇一四年二月八日
书记员 杨 静