西安市碑林区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）陕0103民初4531号
原告：陕西宏冶科技发展有限公司，住所地：西安市碑林区环城南路中段68号。
法定代表人：李志超，总经理。
委托代理人：钱喜强，陕西金诚律师事务所律师。
委托代理人：孙西京
被告：内蒙古金九龙冶金化工有限公司，住所地：内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市高载能工业园区。
法定代表人：武彩平，董事长。
委托代理人：郭迎明，山西飞泉律师事务所律师。
委托代理人：高文
原告陕西宏冶科技发展有限公司（以下简称科技公司）与被告内蒙古金九龙冶金化工有限公司（以下简称冶金公司）合同纠纷一案。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告科技公司之委托代理人钱喜强、孙西京和被告冶金公司委托代理人郭迎明、高文均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告科技公司诉称，2011年1月17日和2011年7月16日，原、被告签订《30000KVA密闭电石炉商务合同》和《30000KVA密闭电石炉补充商务合同》，合同约定由原告按照技术要求设计、制造、安装和调试密闭电石炉及原料系统、煤气系统、电缆桥架项目。合同对付款方式及期限进行了明确约定。合同签订后原告按照被告的技术要求进行设计、制造、安装，2012年7月1日原告将设备交由被告调试、验收，2012年9月1日，原、被告在验收报告上签字。按合同约定，调试验收合格后，若由于被告的原因设备不能投产，60天后开始计算质保期。后被告未按合同约定期限和数额支付合同价款，已构成违约。现请求：1、被告向原告支付设备款952600元并按年利率6%支付该款自2012年9月1日至2016年3月1日的利息20万元；2、被告向原告支付设备质保金855000元并按年利率6%支付该款自2012年11月1日至2016年3月1日的利息118000元；2、诉讼费由被告承担。
被告冶金公司辩称，双方合同总价款1710万元，被告已支付1529.24万元，但原告只向被告开具了1442万元的增值税发票。剩余款项因原告违约无权主张。原告提供的设备存在很多问题，经过多次整改，被告在2016年5月16日第三次投产，目前仍在调试阶段。因原告的原因给被告造成巨大损失。同时，双方在合同中约定发生争议应申请仲裁，对仲裁协议效力有异议应向仲裁机构或中级法院确定该协议效力，碑林法院不应受理本案，受理后亦应驳回原告的起诉。综上，请求驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2011年1月17日原、被告签订《内蒙古金九龙冶金化工有限公司30000KVA密闭电石炉商务合同》，合同约定：原告为被告设计制造、安装和调试1台30000K**密闭电石炉设备，合同总价为1360万元。合同签订后被告支付给原告合同总额的30%作为预付款，计408万元，合同生效。在所有工艺参数及配套设备参数确定后，原告将在20个工作日内提供设备工艺布置图及土建条件图，并在被告确认后开始设备设计，55个工作日完成设计，经被告确认后开始制造，并完成主要配套件的订货。在原告施工人员及主体设备材料进入被告现场后并开始制作，被告再支付合同总价的35%，计476万元作为进度款。在主要配套件发货前，被告应支付原告合同总额的20%，计272万元作为提货款，原告将以上设备发至被告现场。在原告设备安装完成，经双方共同调试、验收合格后，双方签署验收报告，被告应支付给原告合同总额的10%，计136万元作为调试款，并开始进入质保期。（在设备安装完成后因被告原因致使设备无法进行调试及验收工作，被告应在30个工作日内支付给原告该笔货款，并开始计算质保期）。设备正常运行12个月（含12个月），非设备质量问题除外，（在设备安装完成后因被告原因致使设备无法进行调试及验收工作，在60个工作日开始计算质保期）被告应支付给原告合同总额的5%，计68万元质保金。2011年7月16日原、被告又签订《内蒙古金九龙冶金化工有限公司30000KVA密闭电石炉商务合同补充合同》，双方就30000KVA密闭电石炉设备的原料系统、煤气管道、高低电缆进行加工安装承揽事宜达成协议，合同总价350万元，合同签订后被告支付原告合同总额的30%作为预付款，计105万元，合同生效。现场具备安装条件，被告通知原告进行现场施工，被告支付给原告合同总额的55%，计192.5万元作为提货款，原告将设备发至被告现场。在原告设备安装完成，经双方共同调试、验收合格后，双方签署验收报告，被告应支付给原告合同总额的10%，计35万元作为调试款，并开始进入质保期。（在设备安装完成后因被告原因致使设备无法进行调试及验收工作，被告应在30个工作日内支付给原告该笔货款，并开始计算质保期）。设备正常运行12个月（含12个月），非设备质量问题，被告应支付给原告合同总额的5%，计17.5万元质保金。2012年9月1日双方对原告制作的30000KVA密闭电石炉设备进行验收，设备验收报告显示:XYK91.8液压系统、XYK91.17上电极糊系统有问题;原料、灶气除尘基本合格，有遗留问题。后原告对上述问题进行整改。2013年9月12日双方在30000KVA电石炉送电确认书盖章签字确认，当日，原告设计制造的30000KVA密闭电石炉项目投入生产。后双方因设备在生产中出现的问题又进行协商改造，双方未达成一致意见。双方至今未按合同约定签署验收报告。合同履行期间被告分期共向原告支付设备款15292400元，尚欠设备款1807600元（含质保金855000元）。
以上事实，有《内蒙古金九龙冶金化工有限公司30000KVA密闭电石炉商务合同》、《内蒙古金九龙冶金化工有限公司30000KVA密闭电石炉商务合同补充合同》、验收报告、30000KVA电石炉送电确认书等及庭审笔录在卷佐证。
本院认为，依法成立的合同受法律保护。本案中原、被告签订30000KVA密闭电石炉商务合同及补充合同，合同及补充协议系双方真实意思表示，应为有效。合同签订后原告按合同约定为被告设计、制造了30000KVA密闭电石炉。2012年9月1日双方对该设备进行验收，因设备存在部分问题，原告进行整改。2013年9月12日双方在电石炉送电确认表上签字确认后该设备投入生产。此后至今双方未按合同约定签署验收报告，双方怠于履行对设备的验收确认，应视为该设备验收完毕，现原告请求被告支付设备款952600元，本院予以支持。因双方未按合同约定签署验收报告，对造成被告延期付款双方均有一定的责任，原告请求被告支付利息损失，本院不予支持。2013年9月12日该设备投入生产后双方对设备在生产中出现的问题又进行协商改造，双方未达成一致意见，现原告请求被告支付质保金，本院不予支持。双方可待上述问题解决后另案解决。因双方合同对仲裁机构约定不明确，该仲裁条款无效，原告向本院起诉，符合法律规定，故对被告辩称意见本院不予采信。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国仲裁法》第十八条之规定，判决如下：
一、本判决生效之日起十日内被告内蒙古金九龙冶金化工有限公司向原告陕西宏冶科技发展有限公司支付设备款952600元。
二、驳回原告陕西宏冶科技发展有限公司其余诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
诉讼费23805元，由原告陕西宏冶科技发展有限公司负担11426元，被告内蒙古金九龙冶金化工有限公司负担12379元（此款原告陕西宏冶科技发展有限公司已经预付，被告内蒙古金九龙冶金化工有限公司在支付上述款项时一并支付原告陕西宏冶科技发展有限公司）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。
审 判 长 刘炜曦
审 判 员 焦颖茹
人民陪审员 李秀茹
二〇一六年十一月二十七日
书 记 员 王 珊