湖北省武汉市江岸区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）鄂0102民初1414号
原告（反诉被告）：杨婷婷，女，1982年8月24日出生，汉族，住湖北省武汉市江岸区。
委托诉讼代理人：罗永厚（特别授权代理），湖北高景律师事务所律师。
被告（反诉原告）：武汉市美颂雅庭装修设计工程有限公司，住所地：湖北省武汉市江岸区芦沟桥路5号。
法定代表人：汪昌镇，执行总裁。
委托诉讼代理人：曾晗、李勇（特别授权代理），北京市京师（武汉）律师事务所律师。
原告杨婷婷与被告武汉市美颂雅庭装修设计工程有限公司（以下简称美颂雅庭公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年2月6日立案受理后，依法适用普通程序进行审理。审理中，被告美颂雅庭公司提起反诉，本院依法予以受理。本院于2018年4月23日公开开庭审理本案，原告（反诉被告）杨婷婷及其委托诉讼代理人罗永厚，被告（反诉原告）美颂雅庭公司的委托诉讼代理人曾晗、李勇到庭参加诉讼。因案情复杂、双方争议较大，本案经本院院长批准延长审理期限两个月。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）杨婷婷向本院提出诉讼请求：1、解除我与美颂雅庭公司签订的《家庭装修设计工程施工合同》，美颂雅庭公司向我返还工程款和设计费90,100元（人民币，下同）；2、美颂雅庭公司向我支付合同价款20%的违约金47,400元；3、本案诉讼费用由美颂雅庭公司承担。事实与理由：2017年10月11日，我与美颂雅庭公司签订《家庭装修设计工程施工合同》，由该公司对我位于武汉市江岸区翰林紫园的房屋进行装修设计施工，双方还对装修项目及主材明细以及定制整装方式进行了约定；合同价款为237,000元，我委托美颂雅庭公司设计并提供施工图纸，该公司应于合同签订后十五日内交我审定、确定后，双方或其代表应在每张图纸上签字认可，并将图纸作为本合同附件；任何一方提出终止合同或无论任何原因违约导致合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止合同或延期履行合同，办理终止合同，违约方应支付合同价款的20%的违约金给守约方，若守约方因此造成损失，违约方应予以全额赔偿。我于当日应美颂雅庭公司要求向其支付工程款71,100元，2017年10月11日和12日，向其设计师共支付设计费19,000元。美颂雅庭公司在合同签订后十五日内并没有将施工设计图交我审定、确定。后双方多次协商，美颂雅庭公司违背签合同时的承诺，要求多处加钱。2017年11月19日，我再次要求美颂雅庭公司提供设计图纸和最终的装修价格明细，该公司一直没有答复。2017年12月23日，我再次追问，美颂雅庭公司仍然没有提供设计图纸。后来该公司设计师发来一张与我装修房间户型不一致的图片敷衍我。同时在双方进行沟通的过程中，美颂雅庭公司存在虚假宣传的行为。至此，美颂雅庭公司完全违反了合同，且双方失去了信任，我多次找该公司协商解除合同事宜均予以拒绝，故我诉至法院。
被告（反诉原告）美颂雅庭公司辩称，1、我公司履行正常合同义务，没有多处加钱的事实。合同签订后，我公司按杨婷婷要求设计出平面图、施工图和效果图，并通过微信将效果图发送给杨婷婷，其要求超出合同约定的范围，我公司工作人员也作出合理解释，从未提出加钱的要求。2、关于杨婷婷诉称效果图与装修房间户型图不一致的问题，如果杨婷婷认为设计图纸与房间使用面积及套内建筑面积不一致，我公司是在经过严格测量的情况下出具的装修图纸，数据经得起相关部门鉴定；装修面积不等于套内面积，计算方法也不一样，比如阳台、飘窗、砸墙多出的面积，在套内使用面积中是开发商赠送的，并没有体现出来，但我公司也需要装修这部分面积，应当计算到装修设计面积中，本案涉案房屋有三个阳台。3、杨婷婷存在违约事实，其在收到我公司效果图后，以提出不符合约定的要求来迟延履行合同的行为应属违约行为；杨婷婷的装修工程款使用的无抵押贷款，其因此才和我公司签约，该贷款属于专项专用，只能由银行汇入我公司的专用专户用于客户装修，而不能打入客户的个人账户，这也是符合对无抵押贷款的监管行为和相关法规。我公司了解到，杨婷婷在涉案装修贷款审批下来后，曾要求银行工作人员将装修贷款汇入其个人账户遭拒。杨婷婷以各种方式不履行合同约定，并对银行等方面声称已与我公司解除合同的行为属于根本违约，应当由其承担违约责任。
被告（反诉原告）美颂雅庭公司向本院提出反诉请求：1、解除杨婷婷与我公司签订的《家庭装修设计工程施工合同》；2、杨婷婷承担设计费19,000元；3、杨婷婷承担违约金47,400元；4、本诉及反诉费用均由杨婷婷承担。事实与理由：杨婷婷与我公司签订《家庭装修设计工程施工合同》，杨婷婷违约并提出本诉，其在本诉中所述理由与事实不符。2017年10月11日，我公司与与杨婷婷签订装修合同，对施工范围、施工图纸、双方权利义务及违约责任均有明确约定。同日，杨婷婷在《材料单》《1780整装配置说明书》《工程预算表》《平面图》上签字确认。杨婷婷支付30%的预付款71,100元、设计费19,000元后，我公司立即安排设计进程测量，组织材料与施工人员排期入场。期间，杨婷婷多次向我公司提出加项优惠等条件，我公司在合理范围内也同意了其部分要求。2017年10月24日，我公司完成设计工作，并委托公司员工将效果图发至杨婷婷。之后杨婷婷向我公司提出将装修贷款汇至其个人账户等无理要求，我公司未予同意。此后，杨婷婷拒绝在施工图等资料上签字，并要求解除合同。杨婷婷的行为属于单方违约致使合同无法履行，其行为严重损害了我公司合法利益，我公司已经完成了图纸设计等前期工作，请求法院查明事实，支持我公司反诉请求。
原告（反诉被告）杨婷婷对被告（反诉原告）美颂雅婷公司的反诉辩称，1、我同意解除合同。2、19,000元已经实际支付，美颂雅庭公司根本违约，应赔偿我损失。3、我没有要求将贷款打入个人账户，贷款与否与本案装修无关。4、我要求美颂雅庭公司拿出满意的图纸，但其拒不提供一再拖延，造成根本违约，该公司承诺全包，但后续交谈中不断加钱，我计算后觉得达不到装修要求。请求驳回美颂雅庭公司的反诉请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人提交的《家庭装修设计施工合同》（含附件《全房装修八大空间省心全包》《美颂雅庭豪装1780整装套餐项目配置说明书基础装修部分》《工程预算》）《原始结构图》《收据》、效果图、转账凭证、微信及短信聊天记录等证据，来源合法、内容真实、与待证事实具有关联性，本院依法予以采信。美颂雅庭公司提交的拆墙尺寸图、砌墙尺寸图、周长面积图、施工图（水路、电视背景、插座、开关）等，无杨婷婷签字确认，不能证明图纸制作时间及该公司已将图纸交付杨婷婷，故对上述证据本院不予采信。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2017年9月底，杨婷婷拟将其位于武汉市江岸区翰林紫园的房屋交美颂雅庭公司装修，杨婷婷与该公司设计师通过微信沟通房屋设计风格，并支付部分定金。2017年10月11日，杨婷婷（发包方、甲方）与美颂雅庭公司（承包方、乙方）就上述房屋装修事宜签订《家庭装修设计工程施工合同》，约定：承包方式为乙方包工、包辅料、包套餐内主材及安装的套餐整装产品方式，套内实测面积120平方米，合同价款237,000元。甲方委托乙方设计并提供施工图纸，由双方签字后生效；乙方按约定完成施工图设计或工程配套的设计，于合同签订十五日内交甲方审定、确认后，双方或其代表应在图纸上签字认可，并将图纸作为本合同附件。签订合同当天，甲方支付乙方合同价款的60%加上全额设计费作为首期备料和设计费预付款，即142,000元；中间工程验收合格三日内，甲方支付乙方合同价款的38%作为工程进度款即90,000元；工程竣工验收合格后付清尾款。合同签订后，任何一方提出终止合同或无论何原因违约导致合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止合同或延期履行合同；办理终止合同，违约方应支付合同价款20%的违约金给守约方。合同签订当日，美颂雅庭公司将原始结构图两张（一张标有房屋各房间尺寸，另一张在前张图纸基础上标有家具分布）交杨婷婷，杨婷婷在其上签名。当日，杨婷婷向美颂雅庭公司支付部分工程款，含之前支付的定金共计71,100元，向该公司设计师支付5,000元；次日，杨婷婷向设计师支付14,000元。
杨婷婷与美颂雅庭公司设计师、经理等工作人员的微信及短信聊天记录显示：2017年10月12日至2017年10月19日，双方对柜子、窗户装修事宜进行沟通；2017年10月24日，设计师将客厅效果图通过微信发给杨婷婷，双方就沙发、吊顶、衣柜等进行了沟通；2017年10月25日，杨婷婷告知设计师“你们公司和中国银行的这个无抵押贷款活动，审批还很复杂，如果审批不通过，我们这里可能就先不装修了”；2017年10月28日，双方就墙面贴砖的腰线等是否加价产生争议，因杨婷婷贷款相关资料未完成，原定当日开工时间和施工图纸都推后；2017年10月30日，杨婷婷告知设计师工程继续暂停，并找经理进行沟通；2017年11月17日至2017年11月19日期间，双方就套餐价格所包含的具体施工内容仍在协商，但未达成一致意见；2017年12月，设计师将修改后的客厅效果图通过微信发给杨婷婷，双方对合同未能履行的责任争执不下。为此，杨婷婷诉至法院，美颂雅庭公司提出反诉。
本院认为：杨婷婷与美颂雅庭公司签订的《家庭装修设计工程施工合同》是双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，应属有效。对于杨婷婷的本诉请求及美颂雅庭公司的反诉请求，本院评判如下：
第一，杨婷婷要求解除2017年10月11日与美颂雅庭公司签订的《家庭装修设计工程施工合同》，该公司亦同意解除并提出反诉请求，双方的主张均不违反法律规定，本院予以照准，上述合同于本院向美颂雅庭公司送达起诉状副本之日即2018年3月14日解除。
第二，工程款是否应予返还，因美颂雅庭公司还未进场施工，根据《中华人民共和国合同法》“合同解除后，尚未履行的，终止履行”的规定，美颂雅庭公司应向杨婷婷返还上述工程款71,100元，故本院对杨婷婷的该项诉讼请求予以支持。
第三，设计费是否应予返还，根据双方举证情况来看，美颂雅庭公司提交的两张《原始结构图》及两张客厅效果图内容极为简单，显然不能证明该公司已完成合同约定的施工图设计或工程配套设计工作，故美颂雅庭公司应向杨婷婷返还设计费19,000元，本院对杨婷婷的该项诉讼请求予以支持，本院对该公司要求杨婷婷承担设计费的反诉请求不予支持。
第四，就违约责任的承担，在《家庭装修设计工程施工合同》履行过程中，美颂雅庭公司虽未按合同约定在签约后十五内完成施工图设计或工程配套的设计，但根据杨婷婷与美颂雅庭公司工作人员聊天记录的内容，杨婷婷在上述期间并未催促该公司交付图纸以供审定，且先后作出因贷款问题可能不再装修、暂停履行合同的意思表示，最终双方因对合同价格条款的理解发生争议而未能继续履行合同。因此，杨婷婷及美颂雅庭公司对合同终止均存在过错，应各自承担相应的责任，故本院对双方要求对方支付违约金的请求，均不予支持。
综上所述，杨婷婷的诉讼请求及美颂雅庭公司的反诉请求，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》地九十三条、第九十六条、第九十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：
一、原告（反诉被告）杨婷婷与被告（反诉原告）武汉市美颂雅庭装修设计工程有限公司于2017年10月11日签订的《家庭装修设计工程施工合同》于2018年3月14日解除；
二、被告（反诉原告）武汉市美颂雅庭装修设计工程有限公司于本判决生效之日起三日内向原告（反诉被告）杨婷婷返还工程款71,100元；
三、被告（反诉原告）武汉市美颂雅庭装修设计工程有限公司于本判决生效之日起三日内向原告（反诉被告）杨婷婷返还设计费19,000元；
四、驳回原告（反诉被告）杨婷婷的其他诉讼请求；
五、驳回被告（反诉原告）武汉市美颂雅庭装修设计工程有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3,050元，由原告（反诉被告）杨婷婷负担1,050元，被告（反诉原告）武汉市美颂雅庭装修设计工程有限公司负担2,000元；反诉费730元，由被告（反诉原告）武汉市美颂雅庭装修设计工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。
审 判 长 许丽莎
人民陪审员 周 宁
人民陪审员 刘 念
二〇一八年九月二十日
书 记 员 王 露