北京市海淀区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）海民初字第14527号
原告牛×（反诉被告），男，1982年10月26日�生。
身份证号：×××。
委托代理人王健勇，北京振邦（天津）律师事务所律师。
被告安×（反诉原告），男，1963年5月6日出生。
身份证号：×××。
委托代理人吕恩相，北京金沃律师事务所律师。
原告牛×（反诉被告）与被告安×（反诉原告）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告牛×之委托代理人王健勇及安×之委托代理人吕恩相到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
牛×诉称，双方于2014年5月19日签订《装饰装修施工合同》，约定我对安×位于吴家场路的“新百味饺子馆”经营场所进行装饰施工，合同总价款为440000元，具体付款方式为合同签订三日内，甲方支付50%即220000元，工程完成60%时付款至90%即176000元，工程完工待建设方验收合格后付�尾款24000元。剩余20000元作为质量保证金，并约定如果安×未按合同的约定付款，其应补偿我因停工、窝工所造成的损失，每逾期一天，按1%向我支付违约金。装修过程中，安×在原设计图纸基础上对装修项目进行增加，其增加装修项目所发生的材料及人工费用共计65461元，按合同约定，此项费用由安×承担。合同签订后，我如约履行合同义务，并于2014年7月23日将装修场地实际交付安×使用，而安×却在陆续支付400000元工程款后以种种理由拖延支付剩余款项及增项工程款共计105000元，由此给我造成巨大经济损失。现起诉要求，安×支付我工程欠款105000元及违约金20000元；诉讼费由安×承担。
安×辩称，我不同意牛×的诉讼请求，双方签订合同后我依约足额支付牛×工程款，但牛×没有按照合同约定完成施工，很多约定的施工内容没有进行，牛×也没有按照约定�间完工。我多次催促牛×后，要求其到现场继续施工，将未完工部分施工完毕，但牛×一直不见我，直至2014年8月23日饺子馆试营业，工程都未最后完工，造成工期延误53天。牛×应按合同约定支付我违约金及相关经济损失，故我提出反诉，要求牛×支付违约金10600元、赔偿未完工损失58000元及经营损失475822元；本案各项诉讼费由牛×承担。
牛×对安×的反诉辩称，我不同意安×的反诉请求。我已经按时完工并交接，不存在损失和违约情况。
经审理查明，2014年5月19日，安×（建设单位，甲方）与牛×（施工单位，乙方）就新百味饺子馆装修工程施工签订《装饰装修施工合同》，约定：“装饰施工内容：地面铺装（含面砖）、顶面喷黑涂料、室内外强电工程（含电闸箱）、室内上水、顶面石膏板吊顶及铝扣板吊顶、墙面基层及亚克力面层、室内固定柜子（�台／酒柜）、厨房墙、地砖铺装（含面砖）、室内隔断、壁纸铺装、断桥铝窗、室外广告（含墙体）。等，此项目除／灯具、洁具，由甲方提供，其它装修内容都包含工料。工程总造价为：￥440000元，大写（人民币：肆拾肆万圆整（固定总价合同）。工期：自2014年5月1日开工，至2014年6月30日，工期60天。……在施工过程中，甲方若提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，由此造成的施工费用由甲方承担。……工程竣工：乙方应提前一周内通知甲方验收，甲方应自接到通知七日内组织验收，并办理验收移交手续并填写《工程竣工验收单》。工程质保：本工程质保期为壹年，在质保期内由于乙方施工不当或用材造成的质量问题，乙方应在接到报修通知后24小时内派出维修人员进行修复，修复产生的费用由乙方承担；人为损坏不在保修范围内。……合同签订三日内，甲方支付50%，即220000元，工程完成60%时，付款至90%即176000元；工程完工待建设方验收合格后付清尾款即24000元。剩余20000元做质量保证金，质保期壹年。工程如需保修，项目部或工程部以电话通知，乙方在保修期间不得以任何借口推卸。……甲方委托现场监管人员杨×配合乙方组织施工，并做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响周边关系等的协调工作。……由于甲方原因导致延期开工、中途停工或甲方未按合同的约定付款，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每逾期一天，甲方按1%向乙方支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按200元／天向甲方支付违约金。……设计图纸确定后甲方如需变更做法及增加项目所发生的材料及人工费用由甲方承担。”2014年5月1日，牛×进场施工，期间牛×亦进行了工程增�的施工。审理中，牛×表示其于2014年7月23日完工，双方于当日交接，但未提交相应证据。安×表示新百味饺子馆于2015年8月16日开业，但牛×至今未完成全部施工内容。安×提交了其向牛×发送的短信内容，证明牛×到期未完工。牛×对短信的真实性认可，表示其收到短信后将此情况告知工程介绍人即安×的侄子吴瑞，并将短信转发给吴瑞，故其并未回复。牛×提交其装修材料清单、送货单、收据、销售合同单、送货单、验收凭证、工资表，证明其实际施工内容。安×对牛×提交上述证据的真实性均不予认可，并提出部分收据记载为新百味饺子馆楼梯大理石、广告费用、跑马灯、吧台、包间门、壁纸款、卷帘门、铝扣板、楼梯扶手、隔断门、大厅隔断的材料款系其支付，但未提交相应证据。
牛×提交《百味饺子馆增加项》，记载空调改造、广告增加项、增加弱电做管穿线、增加强电做管穿线、厨房增加控制箱、增加电缆、办公室用线共计65461元，其中每页下方有“工程属实（不含材料费用）杨×；2014.10.22”字样。安×认可该证据下方字样系杨×书写，亦认可上述内容系牛×施工及该份证据列明的材料费金额，但提出材料款系其出资，故杨×写明不含材料费用。但安×就材料款出资的主张，未提交相应证据。审理中，双方均认可安×已向牛×支付工程款为400000元。安×提交租赁合同、工资表及2015年8月拍摄的照片，用以证明牛×的违约行为及其损失。牛×对照片的真实性认可，表示其曾按安×的要求进行过维修，之后安×未再向其主张。牛×对租赁合同及工资表不予认可，表示工程系因增项延期，并不能证明安×产生房租等损失。
上述事实，有当事人陈述、装饰装修合同、百味饺子馆增加项、短信记录、装修材料清单、送货单、收据、销售合同单、送货单、验收凭证、工资表、租赁合同、照片等证据在案佐证。
本院认为，安×与牛×签订《装饰装修施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且合同的内容未违反国家法律、法规的强制性规定，应属合法有效，对双方具有法律约束力。依法有效的合同，双方当事人均应依约履行。现牛×已经完成施工，涉案新百味饺子馆亦开业经营，且合同约定的质量保证期已到期，故安×应按合同约定付清工程余款。施工期间，牛×实际进行了合同约定之外的增加项施工，安×委托的现场监管人员杨×亦对增加项予以签字确认，且合同约定增加项目所发生的材料及人工费用由安×负担，因此安×应给付牛×增项工程款。现牛×要求安×支付未付工程款105000元，证据充分，本院予以支持。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请�所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。庭审中，安×表示其经营的新百味饺子馆于2014年8月16日开业。安×提出牛×未完成施工、工程存在延期及质量问题，虽然双方未就涉案新百味饺子馆装修工程进行竣工验收，但合同履行过程中发生了增项，完工期限亦随之延长，双方未再次约定产生增加项后的工期要求，故本院以新百味饺子馆实际开业时为实际完工之日，安×未能提交充分证据证明其在开业后的一年质保期内向牛×主张过上述问题，安×提交2015年8月拍摄的现场照片亦无法证明现在涉案工程的现场情况与牛×的施工质量存在关联，故安×的抗辩理由，缺乏证据予以佐证，本院不予采信。安×提出合同约定的部分材料款及增加项的相关材料款均已由其自行支付，未提交相应证据，亦与合同约定不符，本院不予采信。根据合同约定，若安×未按合同的约定付款，应支付违约金。现安×的新百味饺子馆已经开业，且质保期已经到期，安×至今未付清工程款的行为构成违约，其应依约支付牛×违约金。牛×自愿降低违约金标准，要求安×支付违约金20000元，本院不持异议。安×主张工程存在未完工及延期问题，要求牛×支付违约金及损失的反诉请求，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、安×于本判决生效后七日内向牛×支付工程款十万零五千元、违约金二万元，以上共计十二万五千元；
二、驳回安×的全部反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民�和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费二千八百元（原告已预交），由安×负担，于本判决生效后七日内交纳。
反诉案件受理费四千六百二十二元，由安×负担，已交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 郭 晶
人民陪审员 苏 弘
人民陪审员 邱旭光
二〇一五年十二月二日
书 记 员 常 远