福建省永安市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）闽0481民初1098号
原告（反诉被告）叶长海，男，1976年11月19日出生，汉族，个体户，住永安市。
委托代理人郑艺华，男，1964年11月18日出生，汉族，法律工作者，住永安市。系原告（反诉被告）的亲属。
被告（反诉原告）福建省永安市鸿福金属制品有限公司，住所地永安市大湖经济服务中心。组织机构代码69439815-5。
法定代表人王品鑫，职务董事长。
委托代理人廖茂立，男，1960年6月6日出生，汉族，职员，住永安市。系被告（反诉原告）福建省永安市鸿福金属制品有限公司职员。
委托代理人陈家聪，男，1955年10月12日出生，汉族，职员，住永安市。系被告（反诉原告）福建省永安市鸿福金属制品有限公司职员。
原告（反诉被告）叶长海与被告（反诉原告）福建省永安市鸿福金属制品有限公司（以下简称鸿福金属公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年1月23日受理后，依法由审判员胡倩适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）叶长海及其委托代理人郑艺华、被告（反诉原告）鸿福金属公司的委托代理人廖茂立、陈家聪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）叶长海诉称，2013年11月21日，原、被告签订土建工程施工合同，被告将其公司坐落在永安市大湖镇的厂房发包给原告施工。双方约定：工程包工包料，工程余款在2014年6月30日一次付清。如未按时付清，按未付工程款总额的2%支付利息。合同签订后，原告按约定完成施工，2015年8月25日双方进行工程决算，工程总价款为1390000元。此后，被告仅支付原告工程款727000元，余款663000元经原告多次催讨未果，遂起诉至法院。请求判令：一、被告立即支付工程款663000元；二、被告承担本案诉讼费用。诉讼中，原告变更第一项诉讼请求为：被告支付尚欠工程款650000元。
被告（反诉原告）鸿福金属公司辨称，原告诉称工程款总造价1390000元无异议，但从2014年1月起至2016年2月止，向原告支付工程款合计741009元，尚欠工程款648991元未支付。原告在施工过程中存在质量问题，并且存在部分工程未施工完毕的问题，因此，待原告施工完毕并将出现问题的工程修补后才将工程余款支付原告。
反诉原告鸿福金属公司诉称，2013年11月21日，反诉被告叶长海承包反诉原告位于永安市大湖镇的土建工程。依合同约定，反诉被告必须于2014年3月15日竣工并交付使用，并且须严格按照图纸施工规范、技术操作规程及质量评定标准施工，不得擅自更改工程用料、施工做法和要求。工程质量应符合合格等级。因反诉被告的原因造成质量不合格而引起的返工，所造成的工料损失由反诉被告承担。合同签订后，反诉被告未按期交付且工程质量存在问题，如车间窗户玻璃未安装完整、室外地板未硬化、地板开裂等，造成反诉原告至今无法使用的结果。虽然双方于2015年8月25日对工程造价进行初步核对，但同时也提出了反诉被告应当继续施工完毕的意见。此后，经反诉原告多次催促，反诉被告未对剩余工程施工完毕，故反诉被告应当在施工完毕后将剩余工程款支付给反诉被告。反诉原告请求法院判令反诉被告继续履行施工合同，将剩余工程施工完毕（价值约人民币100000元）；承担本案诉讼费用。
反诉被告叶长海辩称，反诉原告鸿福金属公司所称的工程项目并不在双方签订的《土建工程施工合同》范围内，系反诉原告另外增加的项目，请求法院驳回反诉原告的诉讼请求。
经审理查明，2013年11月21日，原告叶长海与被告鸿福金属公司签订《永安市鸿福金属制品有限公司土建工程施工合同》，双方约定被告将位于永安市大湖镇公司内部的土建工程以包工包料的形式承包给原告叶长海，承包单价以土建建设项目综合价格表为准，未约定的项目单价根据现场实际情况另行决定。工程量以乙方（原告叶长海）完成的实际工程量据实结算。若设计图纸及工程量变更，凭甲方（被告鸿福金属公司）签证按实结算。工程质量应符合合格等级。如果因乙方的原因造成质量不合格而引起返工，所造成的工料损失由乙方负责。乙方全额垫款建设工程，2014年春节前根据工程进度可酌情支付乙方工程进度款15万元。在约定的2014年3月15日前保证质量完成工程建设，甲方应及时组织工程验收和结算，在2014年6月30日一次性支付工程余款给乙方。如果甲方未能按时支付工程款，按未付工程款总额的2%月息支付利息，至付清工程款为止。原、被告双方在《土建建设项目综合价格表》上附注：土建工作内容：主厂房地面硬化、主厂房排水沟（至厂外）、环主厂房厂内道路、料场龙门吊轨道基础、主厂房后门新建钢结构厂房基础、完善配电房。原告叶长海与被告鸿福金属公司关于诉争土建工程的竣工时间存在分歧，原告主张在合同约定的工期内将诉争工程竣工完毕，被告迟迟不进行验收。永安市建设局于2014年11月19日对被告鸿福金属公司钢管生产车间进行工程综验，其中包含原告施工的土建工程项目。此后原、被告进行结算，被告于2015年8月24日出具《工程决算书》，载明诉争工程造价为1390500元。被告鸿福金属公司的法定代表人王品鑫在《工程决算书》上载明：“同意结算，总价按壹佰叁拾玖万元。有关工程尾巴一些修补应完善，门窗应完整。王品鑫。2015.8.25”并在该段记载内容上加盖两处公章。嗣后，被告鸿福金属公司支付给原告叶长海工程款合计741009元，尚欠工程款648991元未支付。原告叶长海对被告在《工程决算书》上载明的修补工程和安装门窗等事实亦未继续施工。经原告多次向被告催讨工程余款未果，原告遂起诉至本院，引起本案诉争。
上列事实，有原告（反诉被告）叶长海提供的身份证复印件、土建工程施工合同复印件、土建建设项目综合价格表复印件、工程决算书复印件、被告（反诉原告）鸿福金属公司提供的身份证复印件、企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件、帐款单、土建工程施工合同复印件、土建建设项目综合价格表复印件、工程决算书复印件、工程综验签到表复印件、现场照片一组及原、被告双方陈述的庭审笔录等证据在案为凭。上述身份证、企业营业执照、组织机构代码证、土建工程施工合同、土建建设项目综合价格表、工程决算书、帐款单、工程综验签到单经过原、被告质证，双方均无异议且与本案事实具有关联性，本院予以采信。被告（反诉原告）鸿福金属公司提供的现场照片一组，原告（反诉被告）叶长海存在异议，该组证据不能证明诉争土建工程的工程量，亦不能证明诉争土建工程存在工程质量问题，本院不予采信。
本院认为，原告叶长海与被告鸿福金属公司签订《土建工程施工合同》，双方之间形成的建设工程施工合同关系合法有效，对原、被告均具有约束力。合同约定原告在完成工程建设项目后，被告应当于2014年6月30日一次性支付原告工程余款。虽然原、被告对工程竣工时间存在争议，但被告已于2014年11月19日将全部工程交付永安市建设局进行综验，可以推断在2014年11月19日原告已将诉争工程施工完毕，交付使用。由于原、被告未对土建工程的验收程序作特别约定，被告于2015年8月25日出具《工程决算书》，同意支付被告工程款1390000元，应当视为对诉争工程进行验收合格后的工程决算。扣除被告已支付部分，原、被告双方对尚欠工程余款648991元均无异议，本院予以确认。现合同约定的付款期限已届满，故原告叶长海主张被告鸿福金属公司支付工程余款650000元的诉讼请求，对于超出实际尚欠工程余款648991元的部分，无事实依据，本院不予支持。
反诉原告鸿福金属公司诉称反诉被告叶长海未履行完毕合同约定的全部工程项目，并就双方合同约定的工程量及工程质量提供《工程决算书》上的备注文字“有关工程尾巴一些修补应完善，门窗应完整”予以证明。但由于反诉原告与反诉被告未对土建工程的修补工程及门窗安装项目的费用进行协商，亦未提交第三方鉴定机构予以评估实际损失，故反诉原告鸿福金属公司主张反诉被告叶长海继续履行施工合同，将价值约100000元的剩余工程施工完毕的诉讼请求，缺乏事实依据，本院不予支持。
据此，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、第二百七十九条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条、第十九条、第二十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告鸿福金属公司应当于本判决生效后十日内支付原告叶长海工程余款648991元。
二、驳回原告叶长海其他诉讼请求。
三、驳回反诉原告鸿福金属公司的诉讼请求。
若被告未按指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费10430元，减半收取5215元，由被告鸿福金属公司负担。反诉案件受理费2300元，减半收取1150元，由反诉原告鸿福金属公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。
审判员 胡 倩
二〇一六年五月十七日
书记员 周业康
附相关法律、司法解释条款：
《中华人民共和国民法通则》
第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
第一百零八条债务应当偿还。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第十九条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
第二十条当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
执行提示：
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。