山东省烟台市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁06民终5012号
上诉人（原审被告）：烟台金益德投资置业有限公司，住所地：烟台市莱山区迎春大街253号。
法定代表人：王荣钢，副总经理。
委托诉讼代理人：成晓明，山东乾元律师事务所律师。
委托诉讼代理人：时晓旸，山东乾元律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：张秀花，女，1956年2月7日出生，汉族，住莱阳市。
委托诉讼代理人：王德欣，山东鑫希望律师事务所律师。
上诉人烟台金益德投资置业有限公司（以下简称金益德公司）因与被上诉人张秀花商品房预售合同纠纷一案，不服烟台市莱山区人民法院（2016）鲁0613民初1847号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年11月23日立案后，依法组成合议庭不开庭进行了审理。本案现已审理终结。
上诉人金益德公司上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求；2、案件受理费由被上诉人负担。事实和理由：一、一审法院认定上诉人不具备免责事由，属于曲解合同条款。上诉人与被上诉人在签订的《商品房买卖合同》附件7补充协议第5项中明确约定：遇不可抗力或者遇到卖方无法控制和预见的客观原因，包括但不限于：为配合政府有关部门执行相关法规及政策的停工、政府指令停工、根据城市建设需要进行的规划变更、××、市政停水停电，交通管制、施工现场发生殴斗事件、拆迁户阻挠导致无法正常施工（此事件的认定以地方政府或村委出具的书面材料为准）等原因而造成的停工延误，房屋交付时间顺延。根据上述约定，上诉人对无法控制或预见的客观原因不承担违约责任。（一）上诉人已经举证证明了约定免责事由的存在。（二）一审判决曲解了合同条款。合同在约定免责事由时，采用了“概括加列举”的表述方式，上诉人在消防环网、给排水管道铺设和供电外网线路建设过程中遭到驻地村民的阻挠，完全属于概括性条款规定的事项，一审判决认定上述事项不属于合同约定的“拆迁户阻挠导致无法正常施工”等情形，属于曲解合同条款，构成法律适用错误。二、一审法院认定的交房时间构成事实错误。一审中，上诉人提交的EMS寄件联和形成追踪记录足以证实上诉人在2015年12月18日已经发函通知被上诉人收房，延期收房的原因在于被上诉人。一审判决在对上述证据的认证中，违背经验法则，明显偏袒对方。三、一审判决关于诉讼时效的认定是错误的。一审中，上诉人主张，本案2016年8月11日受理，则2014年8月11日之前的逾期赔偿诉求已经超过诉讼时效，完全符合我国关于诉讼时效的规定。一审认定从2015年8月21日开始计算诉讼时效，上诉人的违约时间点应为2015年8月21日，一审判决支持该时间点以前期间的违约损害赔偿主张，前后矛盾。
被上诉人张秀花辩称，上诉人没有合同约定的免责事由，即没有出现因拆迁户阻挠施工的情形。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉人的上诉请求。
被上诉人张秀花一审诉讼请求：1、金益德公司支付张秀花2013年7月1日至2016年7月3日期间逾期交房违约金36210元（329480元×1‰×1099天）；2、本案诉讼费用由金益德公司负担。
一审法院认定事实：2012年4月12日，张秀花与金益德公司签订《商品房买卖合同》（合同编号：莱预字第120412130073号）及《商品房买卖合同补充协议》，合同中载明了土地使用权证号、建设工程规划许可证号、施工许可证号及商品房预售许可证号。合同及补充协议约定，张秀花以329480元的价格购买金益德公司开发建设的新天地都市广场7号楼1621号房屋；金益德公司应当在2013年6月30日前，将经勘察、设计、施工、监理、建设单位竣工验收合格的房屋交付张秀花使用；遇不可抗力或者遇到金益德公司无法控制和预见的客观原因，包括但不限于：为配合政府有关部门执行相关法规及政策停工、政府指令停工、根据城市建设需要进行的规划变更、××、市政停水停电、交通管制、施工现场发生殴斗事件，拆迁户阻挠导致无法正常施工（此事件的认定以地方政府或村委出具的书面材料为准）等原因而造成的停工延误，房屋交付时间顺延；如金益德公司未按合同规定期限交付房屋，逾期不超过180日，金益德公司应当自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向张秀花支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；逾期超过180日后，张秀花有权解除合同，张秀花要求继续履行合同的，合同继续履行，金益德公司应当自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向张秀花支付已交付房价款万分之一的违约金；所有通知可用电话或特快方式发出。用特快方式发出的，自邮件交寄之日起三日内视为送达（含拒收）。张秀花保证《商品房买卖合同》中载明的电话、地址为指定地有效通讯方式和送达地址；如有变化应于变化之日及时书面通知金益德公司。否则若因张秀花没有向金益德公司预留或事后未书面通知变更通讯方式或送达地址的以及预留或通知错误的，由张秀花承担因延迟履行任何通知、送达义务或通知、送达不到所带来的相关责任，金益德公司不承担任何责任。合同及补充协议另约定了双方其他权利义务。
《商品房买卖合同》及《商品房买卖合同补充协议》签订后，张秀花依约付清全部购房款。2015年8月21日，涉案房屋所在工程经勘察、设计、施工、监理、建设单位竣工验收合格，取得工程竣工验收报告。2016年7月4日，金益德公司向张秀花交付涉案房屋。
关于金益德公司提出的免责事由，庭审中，金益德公司提供以下证据证明：1、烟台市工程建设第一监理有限公司及烟台隆泰工程有限公司出具的证明各一份，证明项目施工期间消防和给排水管线的铺设过程中受到了项目所在地曹家庄村村民的阻挠，延误工期12个月，金益德公司享有约定的免责抗辩权；2、烟台市莱山区人民政府2014年5月15日发给烟台供电公司的公函复印件一份（该份公函是从烟台供电公司复印），以及烟台东源送变电工程有限公司出具的证明一份、金益德公司与烟台东源送变电工程有限公司莱山分公司的施工合同一份，证明项目施工期间供电外网线路施工过程中受到了周边村民阻挠，延误工期121天；3、烟台市莱山区人民政府办公室2014年8月16日第21次会议纪要，证明政府变更规划，提高容积率，要求金益德公司缴纳巨额滞纳金并采取行政措施，影响了工程进度，后政府认定此种行政措施错误，要求整改；同时证明项目的正式供电方案由于外网路径限制施工受阻，区政府相关部门多次召开现场调度会，要求解决该问题，与证据2相互印证。
张秀花对金益德公司提供的证据有异议，对证据1的证明内容有异议，认为监理公司及工程公司作为与金益德公司有利害关系的单位其出具的有利于金益德公司的证言不应该被采信，且不符合合同约定，拆迁户阻挠施工应该有政府或者村委出具相关证明；对证据2公函请求法院认定，但是张秀花认为为商品房供电是作为开发企业必须的义务之一，不能作为可以顺延工期的任何理由，对东源送变电公司出具的证明质证意见同证据1质证意见；对证据3真实性请求法院认定，对证明内容不认可，假设该会议纪要属实，作为金益德公司只存在前期多交滞纳金的问题，而且前期的多交会随着政府的纠正而予以退还，不会影响到金益德公司施工的正常进行，不符合合同约定的工期顺延的情形，且金益德公司应举证证明市政府62号文何时告知金益德公司，金益德公司何时提出异议等；供电的外网路径限制施工受阻，属于作为开发企业理应解决的基本供电问题之一。金益德公司所提供的证据不符合合同约定的情形，不具有免责事由。
关于金益德公司提出已通知张秀花收房，金益德公司提供EMS寄件联及打印行程的追踪记录，证明2015年11月28日已经通知张秀花收房，邮寄内容是通知张秀花收房。EMS寄件联载明的寄件人为烟台莱山新天地广场，收件人为张秀花，地址为山东莱阳市马山路256号嘉安某某（字迹不清楚）园13702，内件品名未注明。打印行程的追踪记录显示该件于2015年11月29日妥投，他人收物业。张秀花对该证据的真实性提出异议，认为1、该证据上无任何印章，且收件人地址不是合同载明的张秀花收件地址，张秀花也没有收到过金益德公司邮寄的关于收房的任何材料，该邮寄单中载明的寄件人是烟台新天地广场而非本案金益德公司。2、2016年1月份耿梅案中金益德公司当庭称无房屋验收合格的任何材料，自然金益德公司也不可能在2015年11月28日具备房屋验收合格的手续并发函通知张秀花收房。
关于金益德公司提出的本案2014年8月11日之前的赔偿请求已过诉讼时效，张秀花主张依照法律规定本案没有过诉讼时效，而且张秀花不断主张权利，包括2014年多次到烟台市政府上访，到金益德公司售楼处要求支付违约金等。且其认为因为没过诉讼时效，不需要提供证据证明其主张。
一审法院认为，张秀花、金益德公司签订的《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》均系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。
《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，合同约定，金益德公司应于2013年6月30日前将符合合同约定的房屋交付张秀花，金益德公司于2016年7月4日向张秀花交付涉案房屋。金益德公司逾期交房的事实清楚，故张秀花要求金益德公司承担违约责任，支付2013年7月1日至2016年7月3日期间逾期交房违约金36210元，符合合同约定及法律规定，一审法院予以支持。
对于金益德公司提出的其具有免责事由，交房期限应顺延，不应承担逾期交房违约责任的抗辩主张，本院认为金益德公司提供的证明拆迁户阻挠施工的证据，张秀花不认可，且不符合合同约定的“拆迁户阻挠导致无法正常施工（此事件的认定以地方政府或村委出具的书面材料为准）”，金益德公司亦不能提供符合合同约定的地方政府或村委出具的证明拆迁户阻挠导致无法正常施工的书面材料；金益德公司提供的因烟台市政府变更规划调增容积率导致工期延误的证据，张秀花不认可，亦不符合合同约定的“为配合政府有关部门执行相关法规及政策停工、政府指令停工、根据城市建设需要进行的规划变更”等情形，故金益德公司的该抗辩主张，不符合合同约定和法律规定，一审法院不予采信。
对于金益德公司提出的2015年11月28日已通知张秀花收房，逾期天数截止点应为2015年11月28日的抗辩主张，金益德公司提供了EMS寄件联及打印行程的追踪记录予以证明，但张秀花否认收到过金益德公司邮寄的收房通知，本院认为，首先EMS寄件联及打印行程追踪记录均无邮寄单位印章，其次该邮件寄件人并非金益德公司，内件品名也未注明邮寄内容，邮件签收人为物业，不能证明金益德公司发出收房通知且张秀花收到该通知；再次该邮件收件人地址与合同载明的张秀花地址“山东省莱阳市谭格庄镇北院村68号”不符，金益德公司未提供证据证明张秀花曾书面通知变更通讯地址；最后金益德公司提出的2015年11月28日通知张秀花收房，逾期天数截止点应为2015年11月28日的抗辩主张与合同约定的“用特快方式发出的，自邮件交寄之日起三日内视为送达（含拒收）”不符，故金益德公司的该抗辩主张不符合合同约定，一审法院不予采信。
对于金益德公司提出的本案2016年8月11日受理，则2014年8月11日之前的赔偿请求已过诉讼时效，逾期天数起算点应为2014年8月11日的抗辩主张，本院认为，合同约定，金益德公司应当在2013年6月30日前，将经勘察、设计、施工、监理、建设单位竣工验收合格的房屋交付张秀花使用。即合同同时约定了交房条件与交付期限，只有在约定的交付期限及交付条件达到后金益德公司不履行义务，就构成违约，诉讼时效应自此开始计算。本案涉案房屋于2015年8月21日才达到合同约定的交付条件，诉讼时效应自2015年8月22日起算。张秀花于2016年8月11日起诉，未超过诉讼时效。故金益德公司的该抗辩主张于法无据，一审法院不予采信。
金益德公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃抗辩权，可缺席判决。综上，一审法院判决：金益德公司支付张秀花2013年7月1日至2016年7月3日期间逾期交房违约金36210元，于本判决生效之日起十日内履行。如果金益德公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取353元，由金益德公司负担。
本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：庭审中，金益德公司提交了2016年10月19日，烟台市莱山区初家街道宋家庄村民委员会（以下简称宋家庄村委）和烟台市莱山区初家街道曹家社区居民委员会（以下简称曹家居委会）出具的书面证明各一份，以证明在合同履行过程中出现了《商品房买卖合同》附件七第五条第7项约定的情形。其中，宋家庄村委会在证明中称：2014年6月，由烟台市金益德投资置业有限公司投资兴建的烟台新天地项目因施工需要高压供电，因莱山区供电公司架设高压线路必须经过宋家庄村，我村村民以铺设高压线可能存在危险等为由，自发组织公开阻止网线架设，导致半年多的时间内无法架设，经村委会等各方协调并采取各种措施后，才完成高压线路的架设。曹家居委会在证明中称：2013年4月，在烟台金益德投资置业有限公司烟台新天地项目工程的施工过程中，消防室外环网、给排水管网需要通过曹家社区，在施工过程中，曹家社区村民以影响房屋安全为由自发组织公开阻止管网铺设，历时一年多，经村委会协调后，才解决问题。被上诉人对此质证称，《商品房买卖合同》附件七第五条第7项约定的是拆迁户阻挠导致无法正常施工应顺延房屋交付时间，但该两份证明均未涉及到因拆迁户阻挠施工，也不属于合同约定的其他应顺延房屋交付时间的情形。涉案房地产项目为净地出让，不存在金益德公司进行拆迁安置的问题。
本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。上诉人主张涉案房地产项目施工过程中，消防环网、给排水管道和供电外网线路等工程因遭受当地村民的阻挠无法正常施工，符合涉案《商品房买卖合同》附件七第五条第7项“拆迁户阻挠导致无法正常施工应顺延房屋交付时间”的约定，被上诉人对此予以否认，上诉人为此提交了宋家庄村委会和曹家居委会的证明佐证，但该两份证明均未涉及居民拆迁安置事宜，且烟台市莱山区人民政府《新天地都市广场项目调度会议纪要》中也对上诉人提出的问题进行了记载，其中仅涉及了土方清理和水电搬迁问题，上诉人并未提出拆迁户阻挠施工。故上诉人认为涉案工程消防环网、给排水管道和供电外网线路的拖延施工系因拆迁户阻挠施工的主张，没有事实依据，本院不予支持。
按照合同约定，上诉人应于2013年6月30日前将符合条件的房屋交付被上诉人使用，但涉案房屋于2015年8月21日才达到合同约定的交付条件。双方在合同中约定违约金的计算方式为按日计算，因此上诉人自2013年7月1起直至被上诉人诉至一审法院上诉人一直处于违约状态，每天产生的违约金均不相同，故一审判决上诉人自2013年10月1日起计算逾期交房违约金并无不当。
上诉人与被上诉人在《商品房买卖合同》中明确约定了被上诉人的通讯方式和收件地址，上诉人理应按照合同约定的向被上诉人发送相关通知或文件。现上诉人虽主张其已于2015年11月28日通过EMS快件向被上诉人发出收房通知，但不能提供充分证据予以证实，本院不予采纳。
综上所述，金益德公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费706元，由上诉人烟台金益德投资置业有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 慈勤哲
审判员 衣振国
审判员 姜松诚
二〇一七年二月十七日
书记员 姜鲁云