江苏省大丰市人民法院
民 事 判 决 书
（2013）大民初字第2010号
原告董齐鸣，男，汉族。
委托代理人夏怀武，江苏陈定喜律师事务所律师。
被告花进，男，汉族。
委托代理人宗国贵，江苏道远律师事务所律师。
原告董齐鸣与被告花进财产损害赔偿纠纷一案，本院于2013年8月16日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告董齐鸣及其委托代理人夏怀武，被告花进及其委托代理人宗国贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告董齐鸣诉称，2011年12月5日，被告花进受雇于原告承包的工程从事外墙油漆粉刷时不慎从脚手架上跌落受伤，后被告要求原告进行赔偿。原告认为被告应向雇主进行赔偿�建议通过法律途径解决。2012年4月下旬，被告每天带领亲戚朋友到原告承包的南翔路99号振华服饰公司大楼（168莫泰连锁店）工地闹事，阻挠原告施工，时间长达半个月。原告为此延误工期，并造成人员浪工及材料损失。故请求法院判令被告花进赔偿原告董齐鸣损失4万元。
被告花进辩称，1、我受雇于案外人宋卫进，受伤产生理赔纠纷是事实，但我向原告主张权利并无不当，并经贵院（2012）大民初字第1975号民事判决书的确认；2、我曾先后三次去振华公司工地找原告理论并维权，不存在阻挠施工的情形；3、原告的损失没有相应的事实依据。综上，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2011年8月28日，原告董齐鸣承包了江苏省华天机电设备有限公司（下称华天公司）厂房、综合用房的外墙涂装工程。2011年10月12日，董齐鸣将其承包的华天公司办公楼外墙涂�工程承包给宋卫进施工。宋卫进遂找到花进与其一同进行施工作业，花进的工资由宋卫进发放。2011年12月5日，花进在施工过程中，从脚手架坠落受伤，被送至大丰市第三人民医院、东台梅氏骨伤科医院、大丰同仁医院治疗。2012年8月10日，花进以宋卫进、董齐鸣、华天公司为被告向本院提起诉讼，要求其共同赔偿损失94989.54元。2013年2月18日，本院作出（2012）大民初字第1975号民事判决书，判决：宋卫进赔偿花进人民币42550.66元；董齐鸣、华天公司对被告宋卫进的上述赔偿义务承担连带责任。
2012年4月6日，原告董齐鸣与大丰市振华服饰公司（下称振华公司）签订内外墙涂装工程施工合同，约定振华公司将南翔路99号振华服饰公司新建综合大楼内、外墙涂装交由董齐鸣施工，董齐鸣指定李某甲作为施工现场的全权代表。董齐鸣在与振华公司签订合同的一周内进场施工，�体工程30天内完成，迟延一天，罚款2000元……。2012年8月26日，振华公司出具情况说明一份，内容为：兹有董齐鸣今年四月下旬到五月初，在我公司涂装施工时，由于花进一帮人在工地上闹事长达半月之久，造成工期延期交付，按照合同第八项第1条之规定，被我公司罚款人民币贰万元。原告的证人李某甲证实2012年4月，被告花进及其父母、家属曾先后多次至振华公司工程施工现场，通过拉绳、将油漆桶拿走等方式阻挠施工，造成工期延误，浪工和水泥、胶水等材料的浪费。原告的证人茅某及被告的证人李某乙证实其在振华公司工程做工时，花进曾去找原告董齐鸣索赔，此后工程就停了下来，至于工程停下来的原因不清楚。工程停工期间，工资也是发放的。振华公司负责工程的代表鲁宏彪陈述：在振华公司涂装工程施工过程中，被告花进至该工地8、9次，并采取拉绳�等方式阻挠施工，致工程延期，被我公司扣款2万元。
上述事实，有内外墙涂装工程施工合同、（2012）大民初字第1975号民事判决书、情况说明、证人证言以及原、被告陈述等证据在卷证实。
本院认为，公民合法的民事权益应受法律保护。被告花进受雇于案外人宋卫进从事劳务，在从事劳务过程中遭受人身损害，其有权要求雇主及工程的转包人承担相应的民事责任。被告花进在发生伤害事故后，可以通过诉讼、协商等合法、合理的方式维护其合法权益，但根据鲁宏彪、李某甲、茅某、李某乙等证人的陈述，可以认定被告花进发生伤害事故后存在到振华公司工地采取以拉绳、将油漆桶拿走等方式阻挠原告施工，客观上造成了工程停工、浪工等损失发生。对此被告应承担侵权赔偿责任。关于原告主张的2万元违约金损失，因原告负责的振华公司工程是否按期完工，是否�被告花进阻挠工程施工，导致振华公司工程延期的唯一原因无法确定，且原告董齐鸣无工程施工的相关资质，其与振华公司签订的内外墙涂装工程施工合同应为无效合同，故原告要求被告花进赔偿其违约金损失2万元的请求，于法无据。本院结合证人茅某、李某乙关于工程停工期间工资仍然发放的陈述，酌情认定原告董齐鸣因被告花进阻挠施工的行为给其造成的合理损失为1200元。被告花进关于未阻挠施工的辩称，与查明的事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第六条、第十五条第一款第（六）项、第十九条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、六十五条的规定，判决如下：
一、�告花进赔偿原告董齐鸣损失1200元。于本判决生效后十日内履行完毕。
二、驳回原告董齐鸣的其他诉讼请求。
如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费800元，由原告董齐鸣承担400元，被告花进承担400元负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本7份，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。
审 判 长 刘 萍
代理审判员 徐 辉
人民陪审员 陈琳琳
二〇一四年一月二十四日
书 记 员 吕 杨
附法律条文
1、《中华人民共和国侵权责任法》
第二条侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。
本法所称民事权益，包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。
第三条被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。
第六条行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。
根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
第十五条承担侵权责任的方式主要有：
（一）停止侵害；
（二）排除妨碍；
（三）消除危险；
（四）返还财产；
（五）恢复原状；
（六）赔偿损失；
（七）赔礼道歉；
（八）消除影响、恢复名誉。
以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
第十九条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。
2、《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无�：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
3、《》
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释（2004）14号
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据第第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
4、《》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第六十五条当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。
人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。