四川省罗江县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）罗民初字第1116号
原告（反诉被告）四川杰宇农业有限公司。
住所地罗江县金山镇大井村（金山镇敬老院内）。
法定代表人周文莉，董事长。
委托代理人阎勇，四川三目律师事务所律师。
委托代理人周文建，四川杰宇农业有限公司总经理。
被告（反诉原告）四川沅龙环境建设有限公司。
住所地四川省德阳市蒙山街***号。
法定代表人关曜元，董事长。
委托代理人黄金勇，四川述金律师事务所律师。
委托代理人杨军，四川述金律师事务所实习律师。
原告（反诉被告）四川杰宇农业有限公司与被告（反诉原告）四川沅龙环境建设有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员吴筠适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）四川杰宇农业有限公司委托代理人阎勇、周文建，被告（反诉原告）四川沅龙环境建设有限公司委托代理人黄金勇、杨军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）四川杰宇农业有限公司诉称，2014年12月30日我公司与原四川沅龙凤翔景观园林艺术工程有限公司（现已变更为四川沅龙环境建设有限公司）签订了一份园林绿化工程施工合同，由四川沅龙环境建设有限公司承包我公司的绿化工程，合同约定了相关的权利和义务，其中明确约定，该合同经双方签字、盖章，我公司在约定时间内收到四川沅龙环境建设有限公司的履约保证金后方才生效。合同约定四川沅龙环境建设有限公司应在签订合同7个工作日内向我公司缴纳履约保证金600000元，但四川沅龙环境建设有限公司一直未按约定足额向我公司支付上述保证金。综上，由于四川沅龙环境建设有限公司不诚信行为，导致双方签订的合同未生效，四川沅龙环境建设有限公司存在过错，应承担违约责任，并赔偿我公司的损失。请求法院判令：1、解除双方于2014年12月30日签订的园林绿化工程施工合同；2、四川沅龙环境建设有限公司赔偿原告损失50000元；3、被告四川沅龙环境建设有限公司承担本案诉讼费用。
被告（反诉原告）四川沅龙环境建设有限公司答辩称，双方签订的2014年12月30日签订的园林绿化工程施工合同，是双方真实意思表示，合法有效。我公司并没有违约，相反是四川杰宇农业有限公司违约。请求法院驳回四川杰宇农业有限公司诉讼请求。
被告（反诉原告）四川沅龙环境建设有限公司反诉称，双方于2014年12月30日签订了园林绿化工程施工合同，合同约定我公司交600000元合同保证金。由于我公司的一名工作人员与四川杰宇农业有限公司总经理周文建关系较好，周文建同意我公司只交300000元保证金就好了。保证金缴纳后，四川杰宇农业有限公司指定了栽种树的地方。我公司工作人员还在四川杰宇农业有限公司指定地点除草，并为栽种作出了大量的准备工作。但是，四川杰宇农业有限公司以各种理由推迟栽种树木，而且四川杰宇农业有限公司现在已经将指定给我公司栽树的地方承包给他人。所以四川杰宇农业有限公司违反合同约定，给我公司造成直接经济损失250500元。请求判令1、解除合同；2、四川杰宇农业有限公司退还四川沅龙环境建设有限公司保证金200000元；3、四川杰宇农业有限公司赔偿损失及费用250500元；4、四川杰宇农业有限公司支付违约金60120元；5、反诉诉讼费由四川杰宇农业有限公司承担。
原告（反诉被告）四川杰宇农业有限公司辩称，我公司周文建没有答应四川沅龙环境建设有限公司只交300000元保证金。四川沅龙环境建设有限公司只向我公司缴纳了200000元保证金，现我公司已退还四川沅龙环境建设有限公司150000元。四川沅龙环境建设有限公司没有履行该合同。根据合同约定，该合同没有实际生效，我公司不认可四川沅龙环境建设有限公司提出的经济损失，即使有也应当由四川沅龙环境建设有限公司自行承担。
经审理查明，2014年12月30日四川杰宇农业有限公司与四川沅龙环境建设有限公司签订了《园林绿化工程施工合同》，合同主要约定：四川杰宇农业有限公司将罗江县金山镇大井村美国红枫秋火焰种植绿化工程与白马关镇二酉村美国红枫秋火焰种植绿化工程承包给四川沅龙环境建设有限公司。工程地点罗江县金山镇大井村与白马关镇二酉村，具体施工范围以施工图为准。树苗规格3㎝（30000株），4㎝（20000株），以离地30㎝高度测量。单价（包干价）3㎝228元∕株，4㎝428元∕株。开工日期2015年1月28日（以四川杰宇农业有限公司书面通知为准），竣工日期2016年12月30日。任何一方违反本合同约定，均应承担由此给对方造成的损失等。四川沅龙环境建设有限公司向四川杰宇农业有限公司提供履约担保，担保方式为签订本合同7个工作日内向四川杰宇农业有限公司缴纳600000元，逾期一切经济损失责任自负。本合同经四川杰宇农业有限公司和四川沅龙环境建设有限公司签字、盖章，四川杰宇农业有限公司在约定时间内收到四川沅龙环境建设有限公司保证金后生效。双方当事人还就施工内容及进度、工期、工程质量验收、价款的支付、争议的解决方式，保证金的退还、合同的变更和解除等事项进行详细的约定。合同签订后，2015年1月25日四川沅龙环境建设有限公司向四川杰宇农业有限公司支付保证金200000元。2015年1月28日四川沅龙环境建设有限公司购买美国红枫（秋火焰）1600棵，并按每月200元租金租地将树苗暂时栽种。山东省森林病虫害防治检疫站出具植物检疫证书，载明：红枫苗木4㎝1500株。2015年6月18日四川杰宇农业有限公司与四川沅龙环境建设有限公司签订协议书，合同主要约定：四川沅龙环境建设有限公司为四川杰宇农业有限公司提供3000余株美国红枫秋火焰直生庙栽种在四川杰宇农业有限公司指定的园区，实际数量按最终成活率97%验收。四川杰宇农业有限公司要求品质为正品秋火焰，规格在离地面30㎝高处检尺验收，3㎝、4㎝的树直径为标准。四川杰宇农业有限公司书面通知，四川沅龙环境建设有限公司必须提供直生苗秋火焰正品的苗木有效证明，检疫证及树苗的品质证书，手续不齐四川杰宇农业有限公司可不支付款项。双方还就解除合同，付款方式，养护等进行约定。协议签订后，2015年6月22日四川杰宇农业有限公司向四川沅龙环境建设有限公司发出通知，通知要求四川沅龙环境建设有限公司按照合同标准栽种样品各5株，样品出具美国秋火焰红枫直生苗（省级林业部门的职能检疫证及苗木品系证）。当样品验收合格后方可大面积栽种。施工队接到通知后按次日时间计算，必须在7月20日结束栽值工作等等。2015年7月3日四川沅龙环境建设有限公司将施工方案报送给四川杰宇农业有限公司，四川杰宇农业有限公司于2015年7月6日签字同意。2015年7月24日四川杰宇农业有限公司退还四川沅龙环境建设有限公司保证金50000元，2015年7月29日四川杰宇农业有限公司退还四川沅龙环境建设有限公司保证金100000元，付款用途为解除合同退还保证金。之后，双方发生矛盾，四川杰宇农业有限公司遂于2015年12月8日诉至本院。本院受理后，四川沅龙环境建设有限公司向本院提起了反诉。
庭审中还查明，四川沅龙凤翔景观园林艺术工程有限公司于2015年12月23日变更为四川沅龙环境建设有限公司。四川杰宇农业有限公司与温江区朝春园艺场于2015年4月16日签订了德阳市美国红枫秋火焰种植绿化工程，合同中约定的工程地点为罗江县金山镇大井村7组。
上述事实，有原告工商登记信息复印件，被告的营业执照复印件及变更登记复印件，2014年12月30日园林绿化工程施工合同，2015年6月18日协议书，2015年6月22日通知，2015年7月3日施工方案，2015年1月25日收据及电子回单，2015年1月28日收据及发票，山东省森林病虫害防治检疫站出具植物检疫证书，租地协议2份，2015年7月24日和2015年7月29日指令明细信息，当事人当庭陈述等证据证明，足予认定。
本院认为，四川杰宇农业有限公司与四川沅龙环境建设有限公司之间的签订的园林绿化工程施工合同和协议书，符合法律规定，应属有效。虽然四川沅龙环境建设有限公司未按约定足额向四川杰宇农业有限公司支付履约保证金，但是双方当事人于2015年6月18日签订协议书，四川杰宇农业有限公司发出通知及确定施工方案的行为，表明双方当事人已经实际在履行该合同，因此，四川杰宇农业有限公司认为合同未生效的理由与事实不符，本院不予采信。在合同履行过程，双方当事人均未完全按照合同和协议书的约定，履行各自的义务。所以，双方当事人均存在违约行为，因此，双方损失各自承担。2015年7月29日四川杰宇农业有限公司退还四川沅龙环境建设有限公司保证金100000元，付款用途为解除合同退还保证金，这一行为可以证明双方当事人已就解除合同达成了一致意见，故四川杰宇农业有限公司和四川沅龙环境建设有限公司要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。在解除合同后，四川杰宇农业有限公司应当及时将四川沅龙环境建设有限公司缴纳的保证金全额予以退还，但四川杰宇农业有限公司仅退还150000元，还剩50000元未退，故四川沅龙环境建设有限公司要求四川杰宇农业有限公司退还保证金200000元的诉讼请求，本院支持其中50000元的诉讼请求。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百二十条之规定，判决如下：
解除四川杰宇农业有限公司与四川沅龙环境建设有限公司于2014年12月30日签订的园林绿化工程施工合同和2015年6月18日签订的协议书；
四川杰宇农业有限公司于本判决生效之日起10日内退还四川沅龙环境建设有限公司保证金50000元；
驳回四川杰宇农业有限公司要求四川沅龙环境建设有限公司赔偿损失的诉讼请求；
驳回四川沅龙环境建设有限公司其他诉讼请求。
如未按判决指定的期间履行给付义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费525元由四川杰宇农业有限公司承担。本案反诉受理费4453元，由四川杰宇农业有限公司承担453元，四川沅龙环境建设有限公司承担4000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省德阳市中级人民法院。
审判员 吴筠
二〇一六年三月十一日
书记员 谢秘
附：法律条文
《中华人民共和国合同法》
第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。
当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。
《《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。