泸州市龙马潭区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）龙马民初字第231号
原告成都市维刚电子工程有限责任公司。
法定代表人刘军，总经理。
委托代理人张金华、涂悦，四川平通律师事务所律师。
被告泸州市英豪房地产开发有限责任公司。
法定代表人邓明银，董事长。
委托代理人范永清、吴自强，四川蜀泸律师事务所律师。
原告成都市维刚电子工程有限责任公司（以下简称“维刚公司”）诉被告泸州市英豪房地产开发有限责任公司（以下简称“英豪公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员王燕菁适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托代理人张金华、涂悦，被告的委托代理人范永清、吴自强到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告维刚公司诉称：原、被告双方于2011年7月25日签订《英豪龙城丽都弱电系统工程施工合同》，约定原告承建被告英豪龙城丽都弱电系统的所有室内外弱电安装工程，合同价款2549574.56元，工程项目和数量如发生变更和增减则以实际完成工程项目和数量按实收方结算，结算单价按双方盖章确认的“英豪龙城丽都弱电系统工程施工单价表”中所列单价计算，工程进度款按月进度产值80%支付，工程竣工验收合格后承包人将四套完整的竣工资料和竣工结算报送给发包人，发包人在30内将竣工结算审核完毕，承包人凭审定的竣工结算到发包人财务办理工程决算，工程决算手续完善后15日内支付除质量保修金外的工程款，任一方擅自变更或不履行合同或不完全履行合同的，应向对方赔偿违约损失，计算方式为签订合同总价10%。合同签订后，原告于2011年10月开始进场施工，于2013年9月8日通过了被告及监理单位广东建设工程监理有限公司等单位的竣工验收，期间原告按合同向被告提交工程量报审表，被告多次无理由拖延支付工程进度款。2013年12月30日原告通过邮寄方式将《英豪龙城丽都弱电系统工程竣工结算书》寄与被告，被告按照合同约定应在30日内将竣工结算审核完毕，但至今仍未就此作出答复，按照法律规定应视为被告对该结算书的认可，扣除结算价款5%的质量保修金后为2705741.33元，应在2014年1月14日全部付清，扣除已支付2020000元外，被告拖欠工程款685741.33元至今未付，被告因违反合同应支付违约金284814.77元。为了维护原告的合法权益，原告因此诉来本院，要求判决被告英豪公司支付工程款685741.33元，支付违约金284814.77元，诉讼费用由被告负担。
被告英豪公司辩称：原告诉称拖欠工程款不属实，原告超出工期至今未完工，双方工程尚未结算，谈不上拖欠工程款的问题；原告拖延工期违约，其诉请支付违约金不能得到支持，请求驳回原告诉讼请求。
经审理查明：2011年7月25日，原、被告签订《英豪龙城丽都弱电系统工程施工合同》，约定原告承建被告修建的英豪龙城丽都弱电系统的所有室内外弱电安装工程，工程分为两期，每一期施工工期为90日，因土建工程进度造成的工期延误，其工期顺延。合同总价款2549574.56元，如工程项目和工程数量发生变更和增减，则以实际完成工程项目和工程数量按实收方结算，结算单价按双方盖章确认的“英豪龙城丽都弱电系统工程施工单价表”中所列单价计算，工程量以现场收方量为准。工程进度款按月完成工程进度产值80%支付，承包人每月填报工程施工进度，经发包人审核后7日内按审定工程进度的80%支付，工程进度款按月进度产值80%支付。工程竣工验收合格后，承包人将四套完整的竣工资料和竣工结算报送给发包人，发包人在30内将竣工结算审核完毕，承包人凭审定的竣工结算到发包人财务办理工程决算，工程决算手续完善后15日内支付除质量保修金外的工程款。工程质量保修金按工程结算总价5%计算，保修期贰年，从工程竣工验收备案之日起计算。合同还约定任一方擅自变更或不履行合同或不完全履行合同的，应向对方赔偿违约损失，其计算方式为签订合同总价乘以10%。
合同签订后，原告于2011年8月3日开始进场进行第一期施工，现工程大部分已经完成。其中总共应安装的1997台彩色可视分机中，500台于2012年4月9日到达龙城丽都天雨物业管理公司，300台于2012年12月20日到达天雨物业管理公司，1197台于2013年7月31日到达天雨物业管理公司。经核实，截至2015年6月30日，已经安装1364台，尚有633台彩色可视分机存放在天雨物业管理公司未安装到户。原告在施工过程中从2011年10月11日开始起向被告申报第一期工程进度，从2012年5月7日起开始申报第二期工程进度，被告审核后分9次共支付进度款2039000元，其中原、被告双方对第一、四、五、六、七、九次支付进度款的时间无争议，对第二、三、八次支付进度款的时间存在争议，经查明，原告第二次开具发票时间为2012年1月16日、第三次为2012年5月28日、第八次为2012年11月2日，被告相继在原告开具发票后支付工程进度款，在原告开具发票后，被告付款的时间分别为：第二次付款为2012年1月19日、第三次付款为2012年6月11日、第八次付款为2012年11月23日。2013年6月6日原告制作工程资料四套递交被告，2013年9月8日，原告向被告提交《英豪.龙城丽都弱电系统工程工程竣工移交书》，请求对包括1997户楼宇对讲的彩色可视分机安装调试在内的整体工程进行竣工验收，欲将完成的工程移交被告，并确定工程保修日期从2013年9月8日至2015年9月8日结束。被告的工程人员签字同意验收，但英豪公司尚未盖章，龙城丽都工程项目的监理单位广东建设工程监理有限公司没有签字同意。2013年9月18日原告制作了工程总结算款为2848147.72元的《工程竣工结算书》，于2013年12月30日通过四川省泸州市海天公证处保全公证下向被告邮寄送达了该结算书，2013年12月31日被告收到该结算书，于2014年1月25日组织双方对已完工程量进行收方，双方对工程量进行了确认，2014年2月10日原告再次制作工程总价款为2596259.20元的《工程竣工结算书》送交被告，2014年2月13日被告收到工程结算书后于2014年3月2日将已完成工程总工程款为2403301元的审核结果通知了原告的委托代理人和工程人员，原告对该审核结果持有异议，并起诉来院，要求按照工程总价款为2596259.20元结算工程款。审理中，经本院委托，四川华蜀建设工程项目管理有限公司作出工程造价鉴定报告，确认英豪.龙城丽都弱电系统安装造价鉴定金额为2456130.95元，其中双方收方计算金额为2446614.29元，与现状确认的工程量差异鉴定金额为9516.66元。
上述事实，有原、被告双方当庭陈述、原告提供的《英豪龙城丽都弱电系统工程施工合同》、工程量报审表、发票、彩色可视分机移交清单、工程资料签收单、竣工验收报告、工程竣工移交书、公证送达公证书、工程竣工结算书、工资表及被告提供的情况说明及照片、付款凭证、工程结算书、收方记录、审核的工程竣工结算、竣工结算说明及鉴定被告等证据在案佐证并经庭审质证，本院依法予以确认。
本院认为：原告与被告签订《英豪龙城丽都弱电系统工程施工合同》真实有效，双方均应按约履行。经鉴定工程造价为2446614.29元，被告已支付2039000元，扣除双方合同约定的5%的质保金122330.7元后，被告还应支付工程款285283.59元给原告。鉴于原告还剩633台彩色可视分机未安装，被告已于2012年2月和2012年9月将已建设的一期和二期房屋钥匙交付购房业主保管使用，未安装调试的彩色可视分机不具备一次性安装到位的施工条件，根据合同约定的安装彩色可视分机的结算单价与产品订购合同上购买产品的价格进行品迭，本院酌情扣除安装费每台16元，共计10128元。如安装过程中，彩色可视分机出现质量问题解决未果，被告可另案向原告提出赔偿请求。对于原告请求被告支付违约金284814.77元的诉讼请求，由于原告主张的第二次支付进度款的时间，被告并未违约，第三次支付进度款的时间虽然已经超过了合同约定的时间，但原告第二、三次申请工程进度款的时间已经超过了合同约定的一期工程工期90日，属违约在先，第八次申请工程进度款的时间也超过了二期工程工期90日的约定，故对其工程进度款支付时间违约请求支付违约金的诉讼请求，本院不予支持。对原告请求被告赔偿施工时间延长的损失，缺乏相关佐证，本院不予支持。被告对鉴定被告中的楼宇对讲系统工程中的联网控制器提出异议认为该工程量为12台而不应当是报告中的24台，经本院询问鉴定人员，被告使用量为12台，但现场安装工程量为24台，被告提出的异议不能成立，本院不予支持。被告还提出对鉴定报告中的不锈钢立杆价格偏高，却未提供相应证据，本院对此不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告泸州市英豪房地产开发有限责任公司在本判决生效之日起十日内支付原告成都市维刚电子工程有限责任公司已完工工程款275155.59元（2446614.29-2039000-122330.7-（633×16））。
二、驳回原告成都市维刚电子工程有限责任公司的其他诉讼请求。
如未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费13510元，本院减半收取6756元，诉讼保全费5000元，鉴定费10000元，合计21756元，由原告成都市维刚电子工程有限责任公司公司负担10878元，被告泸州市英豪房地产开发有限责任公司负担10878元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省泸州市中级人民法院。
审判员 王燕菁
二〇一五年七月九日
书记员 郭 敏