浙江省东阳市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）东商初字第1246号
原告：卢小红。
原告：石伟华。
委托代理人：卢洪平。
被告：江山市新轩装饰材料有限公司，住所地：江山市坛石镇鳌头村对中坞5号。
法定代表人：段月飞。
委托代理人：徐建会，广州立国律师事务所律师。
委托代理人：郑利卫，系公司员工。
原告卢小红，石伟华为与被告江山市新轩装饰材料有限公司承揽合同纠纷一案，于2014年3月26日诉来法院，本院于同日受理后，决定适用简易程序，于2014年5月12日公开开庭进行了审理。原告卢小红、石伟华的委托代理人卢洪平、被告江山市新轩装饰材料有限公司的委托代理人徐建会、郑利卫到庭参加诉讼。由于案情复杂，本院将本案转为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，先后于2015年5月4日、9月6日两次公开开庭进行了审理。原告卢小红、石伟华的委托代理人卢洪平、被告江山市新轩装饰材料有限公司的委托代理人郑利卫到庭参加了第一次庭审。原告卢小红及两原告的委托代理人卢洪平、被告江山市新轩装饰材料有限公司的委托代理人徐建会、郑利卫到庭参加第二次庭审。本案现已审理终结。
原告起诉称，两原告系合作关系。2013年11月18日，原告与被告签订了“成品烤漆木饰面买卖安装承包合同”一份，合同约定：被告应在2013年12月25日前将全部工程材料运至东阳原告工地，并在2014年1月5日前完工。如果被告不能在合同约定的工期内完工，则每日赔偿原告损失10000元，合同签订后的第二天，原告依约定将40万元定金汇入被告指定的银行账户，还被迫于2014年1月6日、21日、23日通过案外人诸葛迅先后三次，分别给被告汇10万元、20万元、12万元，合计42万元。被告收到贷款后，虽然陆续给原告运来几车货，但未增补工人，在原告工地干活的工人依旧有只有二、三个人，因而工程进度仍然缓慢。原告曾多次向被告要求增加工人无望，为了宾馆早日开张营业，从诸暨、东阳等地请了7个木工加班赶工至腊月二十八，并额外支付木饰面安装工工资21400元。至2014年2月26日，被告才运来一车货并派二个工人来东阳复工，直至3月17日被告仍在给原告运送工程材料。现地下室防火门项目截止2014年3月25日仍未开工。此外，被告未按合同约定配备安装90个客房房门用的合页、门吸、防盗扣、猫眼等五金配件，原告从市场购买上述五金配件额外支出11970元。为此，诉请法院判令：一、被告江山市新轩装饰材料有限公司赔偿原告卢小红、石伟华经济损失79万元{自2014年1月6日至3月25日共79天每天1万元计算}。二、判令被告给付原告由原告代付的21400元木饰面安装工资和11970元合页、门吸等五金配件款。
为证明其诉讼请求，原告向法庭提供了以下证据材料：
一、成品烤漆木饰面买卖安装承包合同一份，用以证明原被告之间约定木饰面承包内容、承包价格、付款方式、违约责任等事实。
二、银行结算业务申请书一份，用以证明原告依约定向被告支付40万元定金的事实。
三、个体工商户名称预先核准通知书一份，用心证明原告卢小红开办的的宾馆名称为东阳市吴宁君悦宾馆。
四、地下室平面图一份，用以证明原告开办的东阳市吴宁君悦宾馆地下室应制作安装的防火门的事实。
五、情况说明一份、银行汇款单五份，用以证明原告已向被告支付款项42万元的事实。
六、领付款凭证二份、范军君的自书证明一份，用以证明原告顺2014年1月26日代被告支付21400元木饰面安装工的工资的事实。
七、收款收据一份，用以证明原告支付购买合页、门吸等五金配件款11970元的事实。
八、公证书六份，用于证明被告承包东阳市吴宁君悦宾馆内部的部分装修现状、房间数量、卸货的过程、地下室现状进行证据保全的事实。
九、房屋租赁合同一份，用以证明原告向东阳市国有资产经营有限公司租用吴宁西路1-1号房屋的期限、价格等内容。
十一、出庭证人王钦峰的证言和木工基层承包合同一份，2013年10月份，他向原告承包东阳市吴宁君悦宾馆的部分木工基层，于2013年12月3日完工的事实。
出庭证人方某的证言和木工基层承包合同一份，用以证明2013年11月初，他向原告承包的东阳市吴宁君悦宾馆的部分房间和过道的工基层，到2013年11月25日木工基本完工，2013年12月底去东阳市君悦宾馆做过门的事实。
被告江山市新轩装饰材料有限公司辩称：1、被告已依约履行了合同义务，并不存在工期违约，原告未支付变更及增加的木饰面工程货款，应承担违约责任。2、原告诉称的地下室防火门项目未加工责任不在被告，按照约定被告只负责地下室防火门的木饰面项目，木饰面项目需要在消防审批后才能进行安装。3、原告诉称的代付的21400元木饰面安装工资和11970元合页、门吸等五金配件款事实依据不足，代付的木饰面安装工资的金额、支付情况无法确认，且原告主张的五金配件款是原告自身调整的部分，不属于原被告合同约定范围。4、原告经营的宾馆在春节前已经开业，没有损失。即使可能存在工期延误，违约责任也应按公平正义的原则降低违约责任的标准，况且原被告双方违约责任约定不对等。
对上述辩解意见被告江山市新轩装饰材料有限公司提供了以下证据：
一、成品烤漆木饰面买卖安装承包合同及报价单各一份，用以证明原被告双方存在合同关系及被告制作木饰面的范围等内容。
二、施工图纸一本，用以证明原被告约定应由被告制作安装的木饰面的范围。
三、增项的报价单一份、效果图一本、用以证明原告要求增加、变更工程项目内容及原告应支付被告款项的事实。
四、网上下载的复印件一份，用以证明2014年1月东阳市吴宁君悦宾馆已经开张营业的事实。
对经审理，本院认证如下：对原告提供的证据材料，被告对证据村料一、二、三的三性均无异议，本院予以确认。对证据材料四的三性均有异议。本院认为，原告提供的该组证据材料能够证明东阳市吴宁君悦宾馆地下室的概况的事实，本院予以确认。对于证据材料五认为已收到原告交付的42万元款项，其他事实不予以认可。本院认为，被告对收到42万元款项的事实无异议，本院予以确认。对证据材料六认为证明木饰面工程已于2014年1月26日左右完工没有异议。本院认为，该证据材料系被告聘请的负责安装制作的人员签名的证明，可以证实由原告代付给木饰面安装人员工资21400元的事实，本院予以确认。对证据材料七的真实性有异议，本院认为，该证据材料可以证明原告支出的五金饰品配件的费用的事实，应予以认定。对证据材料八的真实性无异议，关联性有异议。本院认为，公证书系用于证明东阳市君悦宾馆的现状及被告于2014年2月26日、3月10日、3月17日向原告发送部分木饰面板的事实，本院予以确认。对证据材料九的真实性、关联性均有异议。本院认为，该证据材料能够证明原告租用吴宁西路1-1号经营东阳市君悦宾馆的时间、期限等内容，可以作为本案的证据使用。对证据材料十、十一认为不能达到原告的举证目的。本院认为，出庭证人所证其承包东阳市君悦宾馆的木工工程完工时间，且被告在庭审中也陈述宾馆的木工基层于2013年12月底完成的事实，与证人方某陈述的事实相吻合，对该组证据材料所证的上述事实，本院予以确认。
对被告提供的证据材料，原告对证据材料一、二无异议，其中安装承包合同与原告提供的已经本院确认的证据材料一系一材料，本院予以确认。对证据材料三有异议，认为该证据材料系被告单方面出具。本院认为，被告提供的该组证据材料能够证明原告对宾馆的部分木饰面安装进行变更，并经被告于2014年1月7日确认的事实，应采纳为本案的证据使用。对证据材料四的真实性无异议，但对证明目的有异议。本院认为该证据材料显示东阳市君悦宾馆有人入住的时间为2014年3月，但不能证明东阳市君悦按宾馆开张营业的时间为2014年1月，故被告的举证目的本院不予确认。
本院经审理，查明的事实如下：
2013年8月10日，原告卢小红以其经营的浙江玫兰朵服饰有限公司的名义向东阳市国有资产经营有限公司租用坐落于东阳市吴宁西路1-1号用于经营东阳市君悦宾馆{2013年8月22日经东阳市工商行政管理局预先核准}，租赁期限为10年，至2023年8月10日止，年租金280万元整。
2013年11月18日，原告卢小红、石伟华{甲方}为重新装修东阳市君悦宾馆根据被告江山市新轩装饰材料有限公司{乙方}提供的报价单，双方签订了“成品烤漆木饰面买卖安装承包合同”，约定承包形式为包工包料；承包内容按甲方图纸要求，甲方向乙方购买一楼大厅、90个客房和通道、管道井及地下室至九楼的成品烤漆木饰面{包括防火门的木饰面}和除门锁外的五金配件，并由乙方负责实际尺寸的丈量、运输、安装；承包价格为88万元；付款方式为甲方向乙方支付定金40万元，2013年12月25日在乙方木饰面及其它材料全部运到甲方东阳工地前提下，甲方向乙方支付总承包款的80%{扣除40万元定金}。木饰面工程全部完工后，甲方应向乙方支付总承包款的95%，甲方宾馆正式开业一年后，如未发现木饰面和木饰面安装的质量问题，甲方应向乙方付清全部承包款；工期为乙方应在2013年12月25日前将全部工程材料运至甲方东阳工地，并在2014年1月5日前完工{如果甲方木工基层在2013年11月30日前未能完工，则乙方木饰面工程也相应顺延}……。违约责任为乙方不能合同约定的工期内完工的，则每日赔偿甲方损失10000元，甲方不能按合同约定的时间付款的则按银行同期借款利率的二倍向乙方支付利息…….“。次日，原告卢小红向被告指定的账号汇入40万元定金。2013年12月底，原告已完成东阳市君悦宾馆的木工基层。
被告江山市新轩装饰材料有限公司在装饰过程中又按照原告的要求将部分电视机柜和酒柜的装修变更为壁炉，并于2014年1月7日对变更的装修工程进行丈量统计。2014年2月26日、3月10日、3月17日，被告江山市新轩装饰材料有限公司将后需的木饰面运至东阳市君悦宾馆，至2014年3月20日被告完成木饰面的装修。2014年1月6日、1月21日、1月23日，原告分别将10万元、20万元、12万元款项汇入被告指定的账户。2014年1月26日，原告支付安装木饰面工人工资21400元。2014年1月16日，原告用于购买子母合页、门吸、防盗扣、猫眼五金配件支付人民币11970元。
本院认为，原告卢小红、石伟华与被告江山市新轩装饰材料有限公司签订的“成品烤漆木饰面买卖安装承包合同”约定，本案的承揽业务属包工包料的承包方式，人员工资、材料费用和除门锁外的其他五金配件均已计入承揽总承包价中，因此原告卢小红、石伟华代被告江山市新轩装饰材料有限公司垫付木饰面安装工的工资21400元。原告于2014年1月16日购买的子母合页、门吸、防盗扣、猫眼支付的五金配件款11970元，均应由被告江山市新轩装饰材料有限公司承担。被告提出原告支付的款项不属于合同约定的范围的辩解意见，与事实不符，本院不予以确认。根据原被告双方签订的“成品烤漆木饰面买卖安装承包合同”约定被告江山市新轩装饰材料有限公司应在2013年12月25日前将全部工程材料运至东阳市君悦宾馆东阳工地，并在2014年1月5日前完工，如果原告木工基层在2013年11月30日前未能完工，则被告木饰面工程也相应顺延。由于原告的木工基层工程完工时间延长至2013年12月底，则被告承揽的木饰面工程也相应的延长一个月至2014年2月5日。在木饰面安装过程中原告变更了部分木饰面工程，被告于2014年1月7日进行了统计确认，工程方案发生变更，理应给予被告适当的准备时间，且2014年1月31日至2月6日是春节法定假期，故考虑上述二个因素，完工时间应适当延长至2月5日之后，本院认为完工的时间延至2月20日较为合理，而被告实际于2014年3月20日完工，导致延误工期28日，被告存在过错，应承担支付违约金的责任。双方约定的每日支付10000元的违约金过高，综合考虑被告承揽工程总价及原告租赁价格因素，本院酌情按每日支付5000元计算，确定被告应支付原告违约金为14万元。被告江山市新轩装饰材料有限公司提出工期延误并非是被告的责任的辩解意见，理由不成立，本院不予采信。综上，对原告合理部分的诉讼请求，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百五十一条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告江山市新轩装饰材料有限公司于判决生效后十日内支付原告卢小红、石伟华违约金140000元。
二、被告江山市新轩装饰材料有限公司于本判决生效后十日内支付原告卢小红、石伟华人民币33370元。
三、驳回原告卢小红、石伟华的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费12034元，原告卢小红、石伟华负担8267元，由被告江山市新轩装饰材料有限公司负担3767元。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。
审 判 长 杜江红
人民陪审员 周福英
人民陪审员 徐志林
二〇一六年二月二十三日
代书 记员 张清逸