舟山市定海区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）舟定民初字第241号
原某陈佐军，个体装修工。
委托代理人郭献金。
被告李建军，个体工商户。
委托代理人林海伟。
原某陈佐军诉被告李建军装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年2月6日立案受理，依法由审判员张卓峰适用简易程序公开开庭进行了审理。原某陈佐军及其委托代理人郭献�、被告李建军及其委托代理人林海伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原某陈佐军诉称：原、被告系老乡，数年前因装修业务相识。2014年10月中旬，被告要求原某为“老冯记面馆”做装修。当时，被告提供的施工图纸仅有大堂的设计，没有厨房的设计，故双方言明仅对大堂及门面部分进行预算。2014年11月初，被告称其已经叫人做过预算，大堂及门面部分18万元可以装修，并要求在此基础上因老乡关系再便宜1万元。原某答应后，双方于2014年11月5日签订了合同。在大堂装修到一半时，被告拿来厨房的施工草图，要求原某按图施工。原某问及施工费用，被告称工程结束后可以结算。但工程结束后，被告却说整个面馆的装修款为17万元，双方为此发生争执。被告依仗人多势众，声称要么拿走剩余的4万元，要么一分钱不给，并草拟了收条，要求原某抄写。原某怕吃眼前亏，只好照做，收下了4万元。现原某要求判令被告支付厨房装修款95744元。
被告李建军辩称：原某所述的签订合同经过，与事实不符。工程发包时，由包括原某在内的三个承包人报价，最低者报价18万元，原某报的是二十几万元，故被告选择了价低者。后，原某以老乡的身份，提出18万元的价格原某也能做。经协商，双方确定由原某以17万元承包。双方签订的书面合同明确列明了空调、排气等工程内容不包括在内，却没有把厨房列出来予以排除。合同还约定工程内容如有增加应当签订补充合同。若厨房装修未包括在合同中，则原某实施厨房装修时，应当与被告签订补充合同，但事实上双方并未签订。综上可见，合同中包括了厨房装修。被告委托设计单位设计了装修施工图，该图确实不包括厨房部分，这是因为作为营业场所，大堂和门面的装修要求�高，而厨房是内部工作区域，与顾客关系不大，无需装修得如何漂亮，故为节省设计成本，未委托设计。合同约定的总价，加上一万余元增项工程款，总计十八万余元，除质量保修金外均已结清，原某已出具收条言明装修款结清。故要求法院查明事实，驳回原某的诉请。
下列事实，原、被告无争议，且有原某举证的2015年1月29日“收条”（原某书写）、被告举证的2015年1月29日“收条”（被告书写）、原某出具的45300元收条和“增加的部分”清单、双方均举证的《店铺装修合同》予以证实，本院予以确认：
被告李建军将“老冯记面馆”的装修工程发包给原某陈佐军。双方于2014年11月5日签订了《店铺装修合同》。该合同系原某起草，载明：工程项目为“老冯记面馆”装修；包工包料（不包括空调、排气、厨房设备、餐厅摆设、后续软装）；开工日期2014年11月5日，竣工日期2014年11月25日；工程价款17万元；被告预付30%工程款，工程过半付至60%，余款待工程完工一次性结清；施工中，被告方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签补充合同。合同签订后，原某开始施工，被告预付了工程款3万元。施工过程中，被告又陆续向原某支付了部分工程款。
2015年1月29日，原某到老冯记面馆讨要剩余工程款时，向被告提交了工程增加部分的清单。该清单载明的增加部分为：盖屋顶2800元、做防水1000元、花格1260元、描画批灰1000元、封柜子2600元、门面安装电视加微机线1200元、蒸包间钢化玻璃2560元、锁一把80元、包子间增加线路350元、门面上T5灯加一路500元，合计13350元。被告对此予以签字确认。同日，双方各自书写“收条”一张，且两张“收条”均由双方签字。被告书写的“收条�载明：解放西路198号-6号老冯记面馆装修工程款已全部结清（含额外装修13350元），共计183350元，其中押1万元作为质保金，期限三个月，结173350元。原某书写的“收条”文字内容基本一致，仅两处差异，一是被告写的“已全部结清”，原某写的是“已结清”；二是被告写的“质保金”，原某写的是“保质金”。另，原某还同时向被告出具了另一张收条，载明：今收到解放西路198-6号老冯记面馆装修款45300元。现原某已总计领取工程款173350元，1万元质保金尚未领取。
2015年1月29日结算时，原某曾要求厨房装修款另算，被告不同意该要求，双方一度发生争执。报警后，警员将双方带到了派出所。在派出所中，双方对前述的两张“收条”加盖了指印。
原、被告对于《店铺装修合同》约定的工程内容是否包括厨房装修，厨房装修是否属于增加部分有争议，本院予以查明。
原某针对其主张，提交了以下证据：1、“老冯记面馆”装修施工图；2、证人虞某、倪某的调查笔录，并申请证人出庭作证；3、厨房“施工图”；4、原某自行制作的厨房装修工程报价单及厨房装修图。证人虞某称：“老冯记面馆”的泥工活是该证人分包做的，一开始只有大堂的图纸，后来才看到厨房的草图；关于厨房装修款，原、被告是在大堂施工快结束时商量的，说好的是先做，做好后再结算。证人倪某称：“老冯记面馆”的水电施工活是该证人分包做的，最初看到的图纸上没有厨房装修，施工半个多月后，才拿来厨房部分的草图；做厨房时，证人曾某增加部分要另算，原某要求先做，答应钱会算给证人；面馆是几个人拼着的，关于厨房的钱另外计算，被告没有说过，是一个年纪大的拼股人向原某说的，当时包括证人共三人在场。原某认为：证据1反映出仅门面和大堂做了施工设计，厨房部分未作设计，证据3系施工过程中被告补交给原某的，证人证言证明被告曾同意厨房装修另算，以上证据证明厨房装修不包括在《店铺装修合同》中，属于增加部分。证据4证明原某对厨房装修作了决算，工程款为95744元。另，原某申请对“老冯记面馆”的全部装修费用进行评估鉴定。
被告认为：《店铺装修合同》包括了厨房装修，原某的证据1不足以证明原某的主张（理由详见辩称意见）。证人与本案有利害关系，且两证人的证言在在场人员、被告方表态者这两项上不一致，证言不真实，不足以证明原某的主张。证据3是线路和设备布局图纸，不是施工图。证据4是原某单方所为，不能作为定案依据。
本院认为：一、原、被告因“老冯记面馆”的装修工程而签订《店铺装修合同》，首先，按照通�理解，该面馆的厨房装修应当包括在合同中；其次，该合同本身由原某起草，专门列明了不在原某承包范围内的项目，而这些项目中却不包括厨房装修；故从合同内容、条款的文义解释的角度看，《店铺装修合同》不能证明原某的主张，反而能证明被告的主张。二、双方在结算之日虽发生过争执，但没有证据证明原某系被迫书写“收条”，相反，双方于争执平息后在派出所中对“收条”加盖指印一节，证明“收条”反映了双方的真实意思表示。原、被告分别书写的“收条”仅有两处文字差异，但意思一致，该两张“收条”就其内容看实为结算单，对于“老冯记面馆”装修工程款已结算完毕一事具有证明力。三、“老冯记面馆”装修施工图上厨房部分未作设计，厨房“施工图”在施工过程中才提供给原某是事实，但该两份证据不能直接证明原某的主张。证人与原某�在利害关系，证言的证明力较弱。综上，原某的证据不足以证明其主张，综合全案的证据，被告的主张应予采信。本院认定，《店铺装修合同》约定的工程内容包括厨房装修。基于此，本院对于原某的证据4不作评判，且对于原某的鉴定申请不予准许。
综上，本院认为：对于原、被告之间订立的《店铺装修合同》，原某固然已履行施工义务，被告亦已履行结算义务，合同涉及的工程款已结算完毕。原某在结算款之外另行主张厨房装修工程款的诉请，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。至于尚未支付的质保金，因原某未在本案中主张，本院不予处理，双方可另行解决。案经调解无果。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
驳回原告陈佐军的诉讼请求。
本案受理费2194元，减半收取1097元，由原告陈佐军负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省舟山市中级人民法院。
审判员 张卓峰
二〇一五年五月四日
书记员 於航燕