安徽省宁国市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）皖1881民初2332号
原告：万玉春，男，1969年12月4日出生，汉族，住宁国市。
委托诉讼代理人（特别授权）：葛少勇，宁国市梅林镇法律服务所法律工作者。
被告：安徽峰尚一品装饰工程有限公司，住所地宁国市宁城北路翠竹家园10幢102室，统一社会信用代码91341881594281398R。
法定代表人：屠傅军，经理。
委托诉讼代理人（特别授权）：邱学峰，安徽明泉（宁国）律师事务所律师。
原告万玉春与被告安徽峰尚一品装饰工程有限公司(以下简称峰尚一品装饰公司)装饰装修合同纠纷一案，本院2017年7月14日立案后，依法适用简易程序，于2017年8月21日公开开庭进行了审理。原告万玉春及其委托诉讼代理人葛少勇，被告峰尚一品装饰公司的法定代表人屠傅军及其委托诉讼代理人邱学峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告万玉春向本院提出诉讼请求：1、确认原、被告合同已解除，判令被告承担违约责任给付原告违约金计41600元（其中逾期违约金17300元、因质量问题造成的损失13500元、未完成的工程量损失10800元）；2、由被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告为了装修位于宁国市××城小区××号的房屋，于2016年9月3日与被告签订了《装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。合同约定被告包工包辅料，工程完工日期为2017年1月3日。合同履行过程中，原告依约按进度支付工程款，但被告按合同施工一段时间后就借故使施工处于半停状态，到合同约定的完工日期，被告尚有较多工程量未完成。原告不得以于2017年6月7日向被告发出了限期完工的通知，但被告仍拒不履行合同义务，最后原告不得以向被告发出解除合同的通知。被告在水电施工过程中，出现较多装饰违规违约行为造成严重的质量瑕疵，严重影响安装美观使用、防震功能，留下安全隐患，原告多次要求被告按约施工或返工，被告均置之不理。现诉至法院，请求判如所请。
被告峰尚一品装饰公司辩称：1、合同已经基本履行完毕，解除合同是原告单方提出，没有与被告进行协商；2、原告不断增加工程量，且没有配合被告完成相关手续，原告也没有按合同约定按期支付第二笔工程款，才是造成工程延期的原因；3、质量问题不明确，原告主张没有事实和法律依据；4、原告曾经多次在宁国论坛发帖损害被告名誉，且工程量已完成95%以上，原告应给付的工程款还有10800元未支付。
原、被告围绕诉讼请求与辩解提交了证据材料，本院组织当事人进行了证据交换和质证。
根据确认的证据，结合当事人的陈述，本院认定案件事实如下：
2016年7月，原告万玉春拟将其购置的房屋交给峰尚一品装饰公司进行装潢，峰尚一品装饰公司为此进行了装潢设计和预算，同月22日，原告万玉春支付峰尚一品装饰公司效果图定金2000元。
2016年8月31日，原告万玉春（甲方）与被告峰尚一品装饰公司（乙方）签订一份《装饰装修工程施工合同》及《补充协议》，约定甲方将其位于宁国市幸福城联排别墅37-105房屋装饰装修工程承包给乙方施工，采用乙方包工、部分包料、甲方提供部分材料的承包方式。约定工期120天，开工日期2016年9月3日，竣工日期2017年1月3日，本合同造价款107800元。工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议（需经公司确认盖章，否则无效），同时调整相关工程费用及工期。对工程质量变化和设计变更、不可抗力、甲方未按期支付工程款、甲方同意工期顺延的其他情况，工期相应顺延。本工程质量标准按《室内装饰工程施工质量标准》执行。工程款支付：合同签订（3日内付清）50%，53900元；木工竣工、油漆进场（3日内付清）40%，43100元；竣工验收（3日内付清）10%，10800元。合同双方当事人中任何一方因自身原因造成合同无法继续履行时，该方应立即通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成无法验收和损失的，由甲方承担责任。甲方未按期支付工程款，每延误一天向对方支付违约金100元。由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金100元。其他约定事项：见《补充协议》，补充协议对半包工程另外包括的内容、半包工程施工要求标准、施工技术规范、增减项、材料及施工方法等进行了约定或者特别约定。
上述合同签订后，被告峰尚一品装饰公司于2016年9月3日派员进场施工，同日，原告万玉春按约定支付首期工程款54000元，被告峰尚一品装饰公司未能于2017年1月3日按期竣工。被告峰尚一品装饰公司逾期后继续施工，于2017年1月4日、1月14日、2月17日、2月23日、2月26日、2月28日、3月9日、3月10日、4月5日、4月16日、5月5日、5月11日、5月19日、5月24日分别将从油漆商行购货的材料进场施工，2017年5月5日原告万玉春支付峰尚一品装饰公司工程款41000元。期间，原、被告双方因工程质量、工期、施工规范等问题多次发生争议。2017年6月5日，原告万玉春委托法律工作者向被告公司发出《法律函》，敦促被告公司在十五日内完成剩余装潢施工事项并按照装饰规范对质量问题进行整改，峰尚一品装饰公司接到法律函后未能正常施工。2017年6月24日，原告万玉春向被告公司发出《解除合同通知书》，通知解除双方签订的《装饰装修工程施工合同》。截止2017年6月24日，峰尚一品装饰公司尚有水电、木工、砖工、漆工等共计10800元的工程量未能完工。此后，原告万玉春另雇他人完成了剩余装潢工程量并入住幸福城联排别墅37-105房屋。
本院认为：原、被告签订的《装饰装修工程施工合同》及《补充补议》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规强制性规定，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。被告峰尚一品装饰公司未按照约定期限完成施工，经合理催告仍未完成施工，原告万玉春主张解除合同，合同自通知到达对方时解除。根据双方合同违约责任条款，因施工方原因致工期延误，应按照约定“每延误一天向对方支付违约金100元”，且木工竣工、油漆进场相对于支付第二笔工程款乃先履行一方，故对原告万玉春要求判令被告峰尚一品装饰公司支付违约金17200元[100元/天×172天（1月4日至6月24日）]的诉讼请求，本院予以支持。对于原告万玉春要求被告赔偿因施工质量问题造成的损失13500元，因装饰装修成果未经验收原告即已入住，且原告未能提举充分证据证实存在因质量问题造成的具体损失，此项请求予以驳回。对于原告万玉春要求被告支付未完成的工程量损失10800元，因该10800元包含在合同造价款107800元之内，而原告万玉春尚未将该10800元支付给被告，故原告该部分请求不能成立。至于被告提出的新增工程量问题，原告不予认可，且被告未提举按照约定增减项须双方签字的附加协议等，不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条第（三）项、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下:
一、确认原告万玉春与被告安徽峰尚一品装饰工程有限公司签订的《装饰装修工程施工合同》及《补充协议》自2017年6月24日《解除合同通知书》到达时解除；
二、被告安徽峰尚一品装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告万玉春工期延误违约金人民币17200元；
三、驳回原告万玉春其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费840元，减半收取420元，由原告万玉春、被告安徽峰尚一品装饰工程有限公司各负担210元。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或者诉讼代表人的人数提出副本,上诉于安徽省宣城市中级人民法院。
审判员 谢成明
二〇一七年九月二十五日
书记员 王 晓
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。……
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
……
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
……
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。