甘肃省永登县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）甘0121民初2068号
原告（反诉被告）：永登银河房地产开发有限责任公司（以下简称永登银河开发公司），住所地：永登县。
法定代表人：张某甲，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：胡天舒，永登县城关第二法律服务所法律工作者。
被告（反诉原告）：兰州赛维工贸有限公司（以下简称兰州赛维工贸公司），住所地：兰州市西固区西固中路515号122幢6单元2003室。
法定代表人：张某乙，系该公司执行董事兼经理。
委托诉讼代理人：郭晖，甘肃赛莱律师事务所律师。
原告永登银河开发公司诉被告兰州赛维工贸公司买卖合同暨反诉原告兰州赛维工贸公司诉反诉被告永登银河开发公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年8月28日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原、被告委托诉讼代理人胡天舒、郭晖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
本诉原告永登银河开发公司向本院提出诉讼请求：1、依法解除原、被告签订的《海尔中央空调设备供应合同书》；2、判令被告立即返还原告支付的定作、购买、安装海尔中央空调及新风系统设备的预付款1691718元；3、本案诉讼费用由被告负担，事实与理由：2015年10月16日，原、被告签订了海尔中央空调设备供应合同书，约定由被告给原告供应银河盛世广场1-3楼1-3区中央空调，并负责新风系统设备装卸、运输、安装调试、室内中央空调系统及新风系统的安装调试工程。合同总价款为8100000元，其中包含新风系统1300000元并安装海尔中央空调设备。另外，合同就付款方式、设备供应、违约责任等内容进行了约定。合同签订后，原告分五次通过电汇和转账的形式给被告支付海尔中央空调预付款1900000元，可是被告在接受款项后并未严格按照双方签订的合同履行义务，为此双方发生纠纷，现为维护原告合法权益诉至法院提起诉讼。
被告兰州赛维工贸公司辩称，第一、本案案由是买卖合同，不是永登银河开发公司诉请的加工承揽合同；第二、兰州赛维工贸公司已按照合同约定履行了合同义务，不存在任何违约行为，永登银河开发公司无权解除合同；第三、永登银河开发公司向兰州赛维工贸公司支付的货款是1800000元不是1900000元。
反诉原告兰州赛维工贸公司向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告向反诉原告支付拖欠货款630000元；2、判令反诉被告继续履行与反诉原告签订的《海尔中央空调供应合同书》；3、本案诉讼费用由反诉被告负担。事实与理由：2015年10月16日，反诉原告与反诉被告就永登县银河盛世广场项目1-3区1-3楼所需中央空调、新风系统及相关管道设备材料签订海尔中央空调供应合同书，合同对付款时间进行了明确约定。合同签订后，反诉原告自行筹措资金，按合同要求购买了涉案项目三区全部管材，并组织具有机电安装资质的单位进场施工，具体施工过程中，因反诉被告消防系统管路未能完成铺设，反诉原告只能避让，待反诉被告消防验收完成后方能进行最后碰接，导致三区项目最终碰接未完成，考虑反诉原告已垫付大量资金，经双方协商由反诉原告先行安装二区管路铺设，二区铺设完成后反诉被告支付首笔货款2430000元，后反诉原告依约将二区管理铺设完工，甚至连一区管路亦提前完工，但时至今日反诉被告以种种理由拖延付款，至今连首笔货款仍未付清，反诉原告为避免损失进一步扩大，只能停止了后续供货及安装工作，目前反诉原告现已供应的管材、安装费及设备定金等支出已远远超过反诉被告支付的货款，现为维护反诉原告的合法利益特提起反诉。
反诉被告永登银河开发公司辩称，第一，双方签订的合同约定，兰州赛维工贸公司先行供应涉案项目三区所需空调管材及新风系统并完成安装后，永登银河开发公司支付首笔货款2430000元，但兰州赛维公司未能按照合同约定履行，截止目前项目三区管路安装尚未结束，兰州赛维工贸公司无权要求永登银河开发公司支付首笔货款；第二、按照合同约定，兰州赛维工贸公司必须向永登银河开发公司供应海尔牌产品，但兰州赛维工贸公司安装的空调及新风系统管路不是海尔牌，构成违约，故请求驳回反诉原告的反诉请求。
本院经审理认定事实如下：2015年10月16日，永登银河开发公司与兰州赛维工贸公司签订《海尔中央空调设备供应合同书》，合同标的为海尔中央空调设备，合同价款为8100000元（含新风系统1300000元），合同约定，兰州赛维工贸公司垫资完成银河盛世广场3区1-3楼空调主管路安装和新风系统安装，永登银河开发公司预付合同款的30%，即2430000元。2015年10月28日，兰州赛维工贸公司与高海峰签订《空调设备安装协议书》，兰州赛维工贸公司将银河盛世广场1-3区1-3楼空调主管路及新风管路设备的安装承包给高海峰，后高海峰组织人员进场施工，先行对项目三区1-3楼管路进行安装，安装过程中由于永登银河开发公司消防管路设计为直道，导致空调管路无法完成最后碰接，后经双方协商，高海峰继续施工完成项目二区和一区的管路铺设，施工期间，永登银河开发公司向兰州赛维工贸公司支付了部分货款，后双方因合同履行问题发生争执，兰州赛维工贸公司及高海峰撤场。兰州赛维工贸公司撤场后，永登银河开发公司将消防管路由直道改为弯道并自行组织施工人员对空调主管道完成了最后碰接。2017年8月28日，永登银河开发公司诉至法院提起诉讼要求解除合同，提请解除合同的理由是，第一、兰州赛维工贸公司施工安装的空调主管路不是海尔牌；第二、兰州赛维工贸公司未能按照合同约定的施工进度进行施工。案件审理中，兰州赛维工贸公司提起反诉要求继续履行合同。以上事实双方当事人均无异议，本院予以确认。
本院认为：关于本案案由的问题，永登银河开发公司诉请的案由是定作合同，兰州赛维工贸公司辩称本案案由是买卖合同，定作合同是承揽人按照定作人的要求以自己的技能、设备和劳力，用自己的材料给定作人制作产品并交付定作人，定作人给付报酬的合同，具体到本案中，双方签订合同的标的物为海尔中央空调设备，兰州赛维工贸公司是海尔中央空调的经销商，谈不上定作的问题，故本案案由应为买卖合同。
关于永登银河开发公司要求解除合同的理由是否成立的问题，第一、兰州赛维工贸公司铺设的空调、新风系统主管路不是海尔牌的事实是否构成违约。首先，空调主管路就是通风管道，通风管道必须根据现场现状、使用场所进行现场加工、制作并安装，通风管道是空调设备的附属设施，不属于空调设备；其次，按照一般常识，海尔公司作为生产厂家生产的是空调设备，没有生产通风管道，兰州赛维工贸公司作为海尔空调的经销商，不可能经销海尔牌通风管道，故永登银河开发公司以兰州赛维工贸公司安装的通风管道不是海尔牌为由要求解除合同没有事实和法律依据；第二、兰州赛维工贸公司未完成项目三区1-3楼通风管道在消防管道处的最后碰接是否违约。庭审中，永登银河开发公司明确表示消防管道在兰州赛维工贸公司撤场后进行了设计更改，由之前的直道改为弯道，从施工现场后，通风管道与消防管道存在多处交叉，消防管道的设计与通风管道能否完成最后碰接存在直接关系，兰州赛维工贸公司在施工过程中虽然对通风管道未能完成最后碰接，但没有过错，不应当承担违约责任。综上，永登银行开发公司提出的解除合同理由不成立，本院不予支持。
关于双方签订的《海尔中央空调供应合同书》应当解除还是继续履行的问题，本案中，永登银河开发公司提出的解除合同的理由不成立，本合同本应继续履行，但永登银河开发公司与兰州赛维工贸公司的纠纷已然产生，永登银河开发公司在变更消防管道设计后未通知兰州赛维工贸公司，并自行组织施工人员完成了通风管道的最后碰接，且通过诉讼明确提出解除合同，《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，可以解除合同，故综合分析本案，本案合同应予以解除。
关于永登银河开发公司提出要求兰州赛维工贸公司返还合同款的诉讼请求，因永登银河开发公司提交的银河商业广场中央空调已完成工作量清单系其单方制作，兰州赛维工贸公司不予认可，故对其诉讼请求，本院不予支持。
关于兰州赛维工贸公司提出要求永登银河开发公司支付拖欠货款630000元的诉讼请求，由于兰州赛维工贸公司提起反诉的理由是继续履行合同，该630000元亦是基于继续履行合同提起，现本案合同已经解除，兰州赛维工贸公司可就合同解除后的后续问题另行主张权益，故对于其提出的该项诉请，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条之规定，判决如下：
一、永登银河房地产开发有限责任公司与兰州赛维工贸有限公司签订的《海尔中央空调设备供应合同书》依法解除；
二、驳回永登银河房地产开发有限责任公司的本诉请求；
三、驳回兰州赛维工贸有限公司的反诉请求。
本诉案件受理费19416元，减半收取9708元，由永登银河开发公司负担；反诉案件受理费10100元，减半收取5050元，由兰州赛维工贸公司负担。
如不服本院判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于兰州市中级人民法院。
审判员 宋琴琴
二〇一七年十二月二十七日
书记员 王琴延