北京市第一中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）京01民终2440号
上诉人（原审原告）：宋纯燕，女，1958年6月3日出生，汉族，住河北省石家庄市桥西区。
委托诉讼代理人：陈耆贵，北京市中伦文德律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：北京远创置业有限公司，住所地北京市门头沟区石龙西路58号永定镇办公楼8层803室。
法定代表人：陈伟，董事长。
委托诉讼代理人：刘文明，男，北京远创置业有限公司法务经理。
被上诉人（原审被告）：远洋国际建设有限公司，住所地北京市怀柔区雁栖经济开发区888号。
法定代表人：何畏，董事长。
委托诉讼代理人：杨练兵，北京市亚太律师事务所律师。
委托诉讼代理人：郝永芳，北京市亚太律师事务所律师。
上诉人宋纯燕因与被上诉人北京远创置业有限公司（以下简称远创置业公司）、远洋国际建设有限公司（以下简称远洋国际公司）装饰装修合同纠纷一案，不服北京市门头沟区人民法院（2017）京0109民初5194号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年3月1日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
宋纯燕上诉请求：1、撤销一审判决；2、依法改判支持我方一审诉讼请求；3、一、二审诉讼费由远创置业公司、远洋国际公司承担。事实和理由：一、一审判决认定事实错误，远创置业公司与远洋国际公司共同实施了合同欺诈行为，均属于涉案交易的当事方，应当共同承担责任；一审认定延期交房的截止日期为法院现场勘查之日属认定事实错误，违约金计算截止日应为装修被鉴定合格之日；一审未鉴定装修质量是否符合合同要求。二、一审判决适用法律错误，酌减违约金属滥用自由裁量权，应严格按合同条款支持我方违约金请求；一审法院认定远创置业公司不承担赔偿责任亦属错误。
远创置业公司辩称，我方并非是装修合同的当事人，对方要求我方承担连带责任没有法律依据，我方与远洋国际公司是分别独立和对方当事人签订合同，我方如期交付毛坯房，远洋国际公司履行装修义务，并不存在欺诈行为。
远洋国际公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，要求维持一审判决。装修合同及附件中有对装修标准的约定，我方已按照约定进行了装修。本案中不存在装修款退回的问题。
宋纯燕向一审法院起诉请求：一、判令远创置业公司、远洋国际公司向我退还多收的装修价款192040元；二、判令远创置业公司、远洋国际公司向我按每天1000元的标准支付延期交房违约金，自2017年7月1日计算至房屋实际交付之日。
一审法院认定事实：2015年12月22日，远创置业公司与宋纯燕签订《商品房预售合同》，约定：商品房坐落为北京市门头沟区1601号（以下简称1601号），该房号为暂定编号，最终以公安行政管理部门审核的房号为准；商品房的用途为办公，预测建筑面积共53.98平方米，其中套内建筑面积为37.63平方米，价款按照套内建筑面积每平方米42075.47元计算；装饰及设备标准的约定为：内墙为结构墙面，顶棚为结构面，室内地面为细石混凝土，预留装修层面，门窗型材为双玻中空断桥铝合金窗，钢制防盗入户门，密码锁；日立或同等品牌电梯。
2016年8月24日，宋纯燕（甲方）与远洋国际公司（乙方）签订《装修工程合同》，约定：甲方委托乙方对其所购买的1601号房屋进行装修及局部改造，工程建筑面积53.98平米;工期为2017年6月30日前交付；房屋装修及改造费用为30万元；由于乙方原因致使工期发生延误的，每逾期一日，应向甲方支付违约金1000元；本装修工程验收标准按国家、地方政府、行业及消防部门规定的相关规范、标准执行，工程质量合格；本装修工程竣工后，乙方应及时向甲方发出书面的验收通知；甲方不按乙方通知的期限验收和办理交接手续的，验收期限届满之日，视为甲方对装修工程验收合格并实际接收该房屋；对该房屋装修工程验收时存在的工程瑕疵，乙方应详细记录并及时予以返修/保修；附件交房标准为：起居室为墙面高级壁纸，顶棚高级乳胶漆，地面马可波罗或同档次瓷砖；卧室、储藏间墙面、顶棚、地面分别为高级壁纸、高级乳胶漆，复合木地板；厨房地面、墙面为马可波罗或同档次瓷砖，橱柜为定制整体橱柜/人造石台面，厨房电器为美的或同档次电磁炉、美的或同档次油烟机、科勒或同档次水槽、龙头；卫生间地面、墙面为马可波罗或同档次瓷砖，顶棚为高级防水乳胶漆，五金配套、洁具为科勒或同档次马桶、龙头、洗面盆、花洒，定制浴室柜、镜箱；室内门为定制木质成品门，开关、面板为罗格朗或同档次，飘窗为定制人造石，楼梯为定制钢制楼梯，热水器为美的或同档次，空调为国产一线品牌；局部改造包括搭设房屋夹层楼板，户内管井改造。
2016年8月24日，宋纯燕与远创置业公司签订《远洋国际建设代金券（叁拾万元）》，写明代金券数额为30万元，此代金券仅向成功购买远洋新天地项目房屋客户发放，代金券可用于折抵房屋装修款。
2017年6月23日，远洋国际公司向宋纯燕邮寄装修完工通知书，通知宋纯燕于2017年6月30日办理收房手续。宋纯燕收到该通知并于2017年7月1日第一次查验房屋。验收时宋纯燕以房屋装修存在质量问题为由拒绝收房。至一审庭审结束之时，宋纯燕仍未收房。
一审法院对存在争议的事实认定如下：
一、关于装修标准。
宋纯燕主张，其与远创置业公司签订《商品房预售合同》时，远创置业公司售楼人员带其参观了样板间，并承诺装修标准与样板间一致；其与远洋国际公司签订的《装修工程合同》亦写明装修标准为30万元；现已有其他业主自行对室内装修进行评估，评估结论为装修造价仅10万元左右。由于实际装修标准明显低于约定标准，故远创置业公司、远洋国际公司应向我返还相应装修款。
为证明其主张，宋纯燕向法院提交了远洋新天地项目的宣传广告，广告中有样板间的照片，其下标注：“本广告相关内容、图片示意表现，不作为要约邀请，仅供参考。最终结果以政府批复文件为准，开发商保留最终解释权。”经质证，远创置业公司与远洋国际公司表示样板间仅供参考，不能作为装修标准的依据；装修标准已在《装修工程合同》附件中列明，30万元系装修改造的总价格，并非装修标准。
二、关于装修质量。
宋纯燕主张，其2017年7月1日收房时房屋存在质量问题，包括热水器电源线不够长；一层客厅玻璃有污染，飘窗窗台下面壁纸有污染，空调下方金属条掉漆；楼梯玻璃有划痕，踢脚线缝隙过大；二层玻璃不干净。2017年7月21日验房时，房屋仍存在多处质量问题，包括未安装防护栏，存在安全隐患；窗户玻璃有划痕，卧室壁纸有划痕、不平整；鞋柜下角损坏、柜门高低不平；油烟机柜门有划伤。2017年8月20日、9月7日去验房仍存在许多问题。至一审庭审结束之时，房屋仍不符合收房条件，理由为：1.未提供装修时的水、电线路图，防水具体位置图；2.未提供2017年6月30日后的空气质量检测报告；3.未提供市政水、电接通的证明；4.未提供房产测绘单位出具的实测、预测《房屋测绘技术报告书》；5.卧室护栏未按《住宅设计规范》的要求安装，未在转角处做避免直、锐角伤人处理，未贴窗安装；6.要求配合做闭水试验；7.要求开发商提供楼梯推力试验报告；8.电器产品未按照国家节能标准安装；9.未提供家电发票及保修证明。宋纯燕为证明其主张，向法院提交了如下证据：1.房屋验收记录单；2.现场照片。用以证明验房时存在的问题。经质证，远洋国际公司对房屋验收记录单的真实性不持异议，但认为房屋验收记录单记载的问题系业主自行提出，不能代表远洋国际公司的意见；对照片的真实性及证明目的不予认可，不认可照片系在涉诉房屋拍摄。
远洋国际公司主张，我公司系按照国家相关标准安装护栏；没有相关法律规定要求室内楼梯进行推力试验，也未有证据证明楼梯存在安全问题；闭水试验应在卫生间防水做完后进行，装修完成后，只能进行流速试验；装修水电线路图业主收房后可到物业处查看；涉诉房屋水电均可正常使用，且与一般商水商电收费标准一致；我公司已于2017年6月上旬对涉诉工程进行空气质量检测，检测结果为合格；室内家电系统一采购，无单独发票，我公司可以提供电器的保修卡和使用说明书；其他维修类问题我公司均已维修完毕。为证明其主张，远洋国际公司向法院提交了涉诉房屋所在11号楼的工程资料和环境检测报告。环境检测报告显示北京美添辰环境检测有限公司于2017年6月4日至9日对11号楼2-18层进行检测，结论为被抽测房间空气中甲醛、氨、苯、TVOC、氡含量符合本规范的规定，判定此工程室内环境质量合格。
远创置业公司主张，装修问题与我公司无关。
另查，远创置业公司交付的毛坯房屋原装有护栏，远洋国际公司在装修过程中将护栏拆除。至2017年6月30日向业主交付房屋时，未重新加装护栏。本案审理过程中，法院于2017年11月10日进行现场勘查，勘查显示涉诉房屋已安装护栏。远洋国际公司主张护栏系2017年10月2日安装，安装后未另行通知业主。宋纯燕称不清楚何时安装的护栏。
三、宋纯燕的损失情况。
宋纯燕主张，由于远创置业公司、远洋国际公司延迟交房，给其造成了利息损失和租房损失；利息损失应以已交房款为基数，按年利率24%计算；房租损失按同地段房屋租金价格计算。
远创置业公司、远洋国际公司对宋纯燕陈述的损失情况不予认可。
一审法院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。在《装修工程合同》的附件中，当事人已就装修标准进行了约定。合同中约定的30万元系装修及改造的总价款，不应理解为装修标准。宋纯燕主张远创置业公司承诺涉诉房屋的装修标准与样板间一致，但其提交的宣传广告中明确写明图片为示意表现，不作为要约邀请，仅供参考，宋纯燕亦未就样板间的装修标准提供证据，故对于其该项主张，法院不予支持。其要求退还装修款的诉讼请求，没有事实和法律依据，法院不予支持。
关于装修质量。宋纯燕提出远洋国际公司未向其提交装修时的楼梯推力报告及闭水试验报告，但《装修工程合同》对此未有约定，宋纯燕亦不能提交相关行业标准，故法院认为远洋国际公司未有进行推力试验及闭水试验的义务。供水、供电问题并非装饰装修合同涵盖的内容，对此法院不予处理；宋纯燕提出的电器产品不符合节能标准、玻璃有污染等问题，并非装饰装修合同中的质量问题。远洋国际公司已于2017年6月上旬对涉诉房屋空气质量进行了检测，检测结果为合格，宋纯燕要求远洋国际公司提供2017年6月30日之后的空气检测报告依据不足。远创置业公司交付给远洋国际公司的房屋安装了护栏，远洋国际公司将护栏拆除后未恢复。远洋国际公司未经业主同意改变了房屋原有状态，导致房屋存在安全隐患，应当承担相应的违约责任。至法院现场勘查时，涉诉房屋的护栏已加装完毕。宋纯燕主张加装的护栏存在设计缺陷，但未就其主张提交相应证据，对此法院不予支持。远洋国际公司称其于2017年10月2日加装的护栏，但未有证据证明其加装护栏后通知宋纯燕收房，故法院认为远洋国际公司的延期交房时间应计算至法院现场勘查之日。宋纯燕主张与远洋国际公司约定延期交房的违约金为每天1000元，远洋国际公司主张该违约金数额过高，对于违约金的数额，法院将根据宋纯燕的损失情况，兼顾合同履行情况及当事人过错程度酌情予以确定。宋纯燕主张过高的部分，法院不予支持。
应当指出，《装修工程合同》系宋纯燕与远洋国际公司签订，现未有证据显示远创置业公司系上述合同的当事人。故对于宋纯燕要求远创置业公司支付违约金的诉讼请求，法院不予支持。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、远洋国际建设有限公司于本判决生效之日起七日内向宋纯燕支付违约金22000元。二、驳回宋纯燕的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。。
经审查，一审法院认定事实属实，本院予以确认。另查，“远洋国际建设代金券”使用说明中称：代金券可用于折抵房屋装修款，不可兑换现金。
本院认为，首先，关于涉案装修工程符合《装修工程合同》约定的验收条件的时间。因《装修工程合同》中约定由甲方（业主）办理验收手续，应由业主对具体质量问题承担举证责任。宋纯燕上诉主张通过鉴定全面确定工程质量，于法无据。经一审法院现场勘查及庭审调查，宋纯燕未能举证涉案装修工程尚存在影响交付的实质性缺陷，故一审法院将法院勘查之日确定为符合验收条件之日，并无不当。宋纯燕主张的其他工程瑕疵可通过保修、维修解决，不能以此作为拒绝验收的理由。
其次，关于延期交房违约金是否应当酌减。宋纯燕上诉主张应严格按合同条款计算违约金。本院认为，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少，一审法院根据远洋国际公司的请求，综合考虑宋纯燕的合理损失、合同履行情况及当事人过错程度酌情确定的违约金标准并无不当。
再次，关于装修款的返还问题。宋纯燕以已有业主自行评估的装修造价不足30万元为由，要求退还30万元与装修造价之间的差价。本院认为，合同约定的工程款30万元系装修合同双方为装修改造约定的合同价格，不能等同于工程造价。此外，本案装修款是以代金券的形式支付，其上明确载明“不可兑换现金”。宋纯燕的该上诉主张缺乏依据，本院不予支持。
最后，关于远创置业公司是否应承担连带责任。本院认为，《装修工程合同》是宋纯燕与远洋国际公司双方自愿签订，宋纯燕主张远创置业公司与远洋国际公司共同实施了合同欺诈行为，缺乏事实依据。远创置业公司并非《装修工程合同》的签约人，该合同对其不具有约束力，宋纯燕要求远创置业公司与远洋国际公司共同承担《装修工程合同》项下的相关责任，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
综上所述，宋纯燕的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费6566元，由宋纯燕负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 郭燕枝
审 判 员 柳适思
审 判 员 范 磊
二〇一八年三月二十七日
法官助理 王 梦
书 记 员 刘芳芳