福建省漳州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽06民终2079号
上诉人（原审被告）：腾龙芳烃（漳州）有限公司（以下简称腾龙芳烃公司），住所地福建省漳州市漳浦县古雷半岛。统一社会信用代码91350600717866709A。
法定代表人：胡殿选，董事长。
委托诉讼代理人：林占锦，北京盈科（厦门）律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称二重装备公司），住所地四川省德阳市珠江西路460号。统一社会信用代码91510600735892505H。
法定代表人：王平，总经理。
委托诉讼代理人：袁明红，女，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司法律事务部职员。
上诉人腾龙芳烃公司因与被上诉人二重装备公司买卖合同纠纷一案，不服福建省漳浦县人民法院（2016）闽0623民初5649号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年8月23日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、调查和询问双方当事人，合议庭认为事实清楚，法律关系明确，不开庭进行了审理。本案已经审理终结。
腾龙芳烃公司上诉请求：撤销一审判决第一、二项，依法改判驳回二重装备公司全部的诉讼请求。事实与理由：本案的付款条件尚未成就，一审法院判令腾龙芳烃公司接收货物并支付到货款属于认定事�错误。（1）腾龙芳烃公司有权依据双方签订的《凝析油装置加氢反应器15-R-101的买卖合同》第5.1条的约定，“如甲方根据工程进展状态决定修改交货期，需提前一个月书面通知乙方，乙方应配合甲方之要求。”之约定，来确定本案的具体交货期。（2）即使按照一审认为的“2016年6月30日系双方确定最后交货期”，二重装备公司并未积极履行交货义务，不存在腾龙芳烃公司“拒绝接收货物”的事实，本案未交货的过错不在腾龙芳烃公司，不能适用《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款之规定视为本案的付款条件成就。（3）依据合同第4.3条约定“到货款及性能验收款：货物到甲方施工现场初验合格，乙方提供合同总价全额发票后三十日内支付45%到货款”，因二重装备公司未交付货物，本案付款条件不成就，一审法院支持二重装备公司请求的“到货款”没有事实与法律依据。
二重装备公司辩称，（1）根据双方的合同，明确约定交货日期要按合同规定履行，如要延期交货，应当事先与对方达成书面协议，并按协议执行，而不是腾龙芳烃公司单方面随意就可延长交货期。（2）腾龙芳烃公司多次单方面多次延长交货期，不符合合同约定，一审判决要求其付款是合理合法的。（3）二重装备公司多次向腾龙芳烃公司要求交货，腾龙芳烃公司无理拒绝，一审法院根据双方合同约定以及合同实际履行情况，依据公平原则，认定事实清楚，适用法律正确。腾龙芳烃公司应按照一审判决接货，且该设备接近400吨，发货需对方提供港口，若贸然发货可能造成不可预估的后果。综上，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
二重装备公司向一审法院起诉请求：（1）判令腾龙芳烃公司继续履行合同并于判决生效后30日接收货物；（2）判令腾龙芳烃公司支付货款520万元，并支付从2016年1月起至清偿欠款之日止，按人民银行同期贷款利率计算的利息。
一审法院认定事实如下：2014年9月30日，二重装备公司作为乙方与作为甲方的腾龙芳烃公司签订一份《凝析油装置加氢反应器15-R-101的买卖合同》（合同编号：A14PERO02A)，合同约定腾龙芳烃公司向二重装备公司采购凝析油装置加氢反应器15-R-101一台，价格为800万元。付款方式为：合同生效后30天内甲方支付合同总金额35%预付款；货物到甲方施工现场初验合格，乙方提供合同总价全额发票后30日内，支付乙方�同总额的45%到货款；到货后经甲方性能验收合格后30日内付l0%验收款；质保期满完成保固责任且无违约扣款事项，30日内无息支付合同总价10%的质保金，如有违约扣款事项，甲方直接从质保金中扣减，质保金不足支付违约扣款的，乙方应在接到甲方通知后5日内支付不足款项。5.1条交货期：2015年5月31日前，如甲方根据工程进展状态决定修改交货期，需提前1个月书面通知乙方，乙方应配合甲方之要求。交货地点：漳州古雷经济开发区甲方施工现场车板交货。5.3条货物交货前，乙方应至提前15日向甲方提供交货清单及装箱货物的装箱清单，箱子数量，并提供每个箱子的货物名称、毛重、体积等。5.5条交货日期应当按照合同规定履行，任何一方要求提前或延期交货，应当在事先与对方达成书面协议，并按协议执行。质保期为设备安装验收合格之日起12个月。逾期付款按逾期付款金额的银行同期贷款利率支付违约金。合同还对其他权利义务进行了约定。合同签订后，二重装备公司按照合同约定履行了制造义务，腾龙芳烃公司支付预付款280万元。2015年6月2日，腾龙芳烃公司向二重装备公司发函，以其公司受限一些特殊情况，要求交货时间延迟至2015年7月15日，具体时间另行通知。2015年7月28日，腾龙芳烃公司以上次理由向二重装备公司发邮件，要求交货时间延迟至2015年10月30日，具体时间另行通知。2015年12月20日，二重装备公司向腾龙芳烃公司发函，提出案涉货物已于本月全部完工并包装完毕，具备发运条件，要求腾龙芳烃公司做好相应接货准备。2015年12月30日，腾龙芳烃公司再次向二重装备公司发函，以其公司受4.6事件影响，现场无法接货，交货时间预计延迟至2016年6月30日，具体时间提前发函通知。2016年1月8日，二重装备公司�腾龙芳烃公司发出《往来账项询证函》，腾龙芳烃公司确认未付案涉合同的到货款。2017年5月23日，二重装备公司向腾龙芳烃公司公证邮寄金额为800万元的增值税专用发票，腾龙芳烃公司2017年5月29日拒绝签收。
一审法院认为，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。腾龙芳烃公司与二重装备公司签订《凝析油装置加氢反应器15-R-101的买卖合同》，系双方真实意思表示，合同合法有效，应受法律保护，双方应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，腾龙芳烃公司按约支付了35%预付款，二重装备公司亦将约定的凝析油装置加氢反应器制造完毕，腾龙芳烃公司理应按约定对货物进行接收并支付余款。现腾龙芳烃公司以自身原因多次延迟交货时间也不履行支付货款的义务，致使二�装备公司无法履行交货义务，责任在于腾龙芳烃公司。合同第5.5条约定：“交货日期应当按照合同规定履行，任何一方要求提前或延期交货，应当在事先与对方达成书面协议，并按协议执行。”，腾龙芳烃公司最后通知交货期预计为2016年6月30日前，期限届满前，双方未重新达成交货时间，二重装备公司也未提出异议，视为默认，故可确定2016年6月30日系双方确定最后交货期。合同约定的付款条件系货物到施工现场初验合格，二重装备公司提供合同总价全额发票后30日内，支付合同总额的45%到货款；性能验收合格后30日内付l0%验收款；质保期满完成保固责任且无违约扣款事项，30日内无息支付合同总价10%的质保金。依据《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款规定：“当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就”。现腾龙芳烃公司故意拒绝接收货物，也于2017年5月29日拒收二重装备公司邮寄全额发票，应视为条件已成就。根据约定腾龙芳烃公司应于2017年6月28日前支付45%的到货款360万元，至于验收款及质保金因腾龙芳烃公司尚未实际接收货物，付款条件未成就，二重装备公司可待条件成就后另行主张。故腾龙芳烃公司应当承担继续支付货款的责任，并承担违约责任，到货款360万元的违约金应从2017年6月29日起按银行同期同类贷款基准利率计算至欠款清偿之日止。交货期限届满后，腾龙芳烃公司拒收货物，二重装备公司未依法提存货物，现要求腾龙芳烃公司于本判决生效后30日内接收货物，不违反法律规定，应予准许，但二重装备公司应将货物运至交货地点漳州古雷经济开发区腾龙芳烃公司施工现场�综上所述，二重装备公司请求腾龙芳烃公司继续履行合同接收货物义务，并支付尚欠货款及违约金，部分有事实和法律依据，予以支持。腾龙芳烃公司提出其有权修改交货期、付款条件不成就及不存在逾期付款的辩解，没有事实依据和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十条、第一百六十一条规定，判决：一、腾龙芳烃公司应于判决生效之日起30日内接收二重装备公司交付的凝析油装置加氢反应器15-R-101一台（交货地点：漳州古雷经济开发区腾龙芳烃（漳州）有限公司施工现场）；二、腾龙芳烃公司应于判决生效之日起十日内支付二重装备公司到货款360万元，并支付自2017年6月29日起至款项清偿之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息；三、驳回�重装备公司的其他诉讼请求。一审案件受理费44466元，由二重装备公司负担1876元，腾龙芳烃公司负担42590元。
二审期间，双方当事人均未提交新证据。
经审理查明，对一审查明认定的事实，除腾龙芳烃公司对“2015年12月20日，二重装备公司向腾龙芳烃公司发函，提出案涉货物已于本月全部完工并包装完毕，具备发运条件，要求腾龙芳烃公司做好相应接货准备。”的发函事实有异议，提出未收到函件外，对于一审判决查明的其他事实，双方当事人均无异议，本院予以确认。另查明，一审判决认定的“2015年12月20日，二重装备公司向腾龙芳烃公司发函”的事实，有二重装备公司提交的传真件及腾龙芳烃公司回函的证据予以佐证，故腾龙芳烃公司该异�不能成立，不予采信。
本院认为，买卖合同成立生效后，双方当事人应当按照合同约定全面履行各自的义务。（1）关于合同约定的交货条件是否成就的问题。经查，根据双方签订的买卖合同关于“如甲方根据工程进展状态决定修改交货期，需提前一个月书面通知乙方，乙方应配合甲方之要求。”及“交货日期应当按照合同规定履行，任何一方要求提前或延期交货，应当在事先与对方达成书面协议，并按协议执行。”的约定，首先，腾龙芳烃公司虽有权据此确定本案的具体交货期，但应当事先双方达成书面协议。其次，腾龙芳烃公司分别于2015年6月2日、2015年7月28日、2015年12月30日三次向二重装备公司发函，要求交货时间延迟，已经较充分的行使了合同赋予的权利。腾龙芳烃公司�后一次通知交货的时间为2016年6月30日前，此后双方未再达成新的延迟交货时间，故可确定2016年6月30日系双方确定最后交货期。因此，合同约定的交货已明确，交货条件已经成就，腾龙芳烃公司应当按合同约定接收货物，故其提出的交货条件未成就的上诉理由不能成立，不予支持。（2）关于合同约定的支付45%的到货款条件是否成就的问题。经查，根据双方签订的买卖合同第4.3条约定，“到货款及性能验收款：货物到甲方施工现场初验合格，乙方提供合同总价全额发票后三十日内支付45%到货款”。因此，45%到货款的付款条件有两项，一是货物到腾龙芳烃公司施工现场初验合格，二是二重装备公司提供合同总价全额发票后三十日。经查，二重装备公司已尝试邮寄提供全额发票，并要求腾龙芳烃公司准备接货，但腾龙芳烃公司再推迟�货并拒收发票，45%到货款的付款条件未能成就的原因主要归责于腾龙芳烃公司。依据《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款关于“当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。”的规定，一审法院认定45%到货款的付款条件已成立，并判令腾龙芳烃公司接收货物及支付到货款，并无不当；腾龙芳烃公司提出的45%的到货款条件未成就的上诉理由不能成立，不予支持。
综上所述，腾龙芳烃公司的上诉请求及理由与查明事实不相符，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，判决并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条、第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费35600元，由上诉人腾龙芳烃（漳州）有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 林 立
审判员 林银木
审判员 苏雅冰
二〇一七年九月二十九日
书记员 曾剑坤
附引用的主要法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百六十九条第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、�据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，可以不开庭审理。
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。