新疆生产建设兵团额敏垦区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）兵0901民初678号
原告阿勒泰市维业装饰有限责任公司。
住所地新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结路7区***栋*层。
法定代表人黎文山，该公司经理。
委托代理人朱国银，新疆塔原律师事务所律师。
被告额敏庆隆房地产开发有限公司。
住所地新疆塔城地区第九师绿翔大厦**楼**号。
法定代表人刘国栋，该公司经理。
委托代理人熊燕，新疆德之厚律师事务所律师。
原告阿勒泰市维业装饰有限责任公司与被告额敏庆隆房地产开发有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年11月30日立案受理。依法由审判员樊向锋适用简易程序公开开庭进行了审理。原告阿勒泰市维业装饰有限责任公司的委托代理人朱国银、被告额敏庆隆房地产开发有限公司的委托代理人熊燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告阿勒泰市维业装饰有限责任公司诉称，2016年3月，原、被告双方签订一份装修装饰合同，合同约定由原告承包庆隆国际广场部分装修工程，承包方式为包工包料，合同价款420000元。在施工过程中被告方对部分工程作了调整和变更，工程竣工后，经核算工程款为480000元。在合同履行中，原告方一直按要求施工，但被告未能按合同履行自己的义务，至今不与原告进行结算。该工程一直由原告方垫资，为此起诉要求被告给付工程款480000元，支付鉴定费7000元。
庭审中，原告阿勒泰市维业装饰有限责任公司出示以下证据证明其主张：
1、原、被告双方签订的装饰装修合同一份；
2、2016年4月8日原告给被告出具的请款单一份；
3、2016年4月30日、2016年5月6日工程变更单各一份；
庆隆国际广场二楼装修结算单一份；
证人欧某出庭所作证言；
鉴定费发票一张。
被告额敏庆隆房地产开发有限公司辩称，原告承包庆隆国际广场装饰装修工程，施工中未按图纸施工，且原告未按合同约定及时向被告提供结算报告，工程至今未竣工验收。在原告施工期间，被告已按照合同约定给原告的工程负责人潘某某支付预付款126000元。后潘某某退出施工，被告将剩余装饰装修工程交由唐某继续施工，现工程已完工，被告已将工程款付清。因此，应当驳回原告的诉讼请求。
庭审中，被告额敏庆隆房地产开发有限公司出示以下证据证明其主张：
1、原、被告双方签订的装饰装修合同一份；
2、2016年4月7日转账交易单、领借款单各一份；
工作联系函一份；
潘某某书写的承诺书一份；
2016年6月3日网上银行电子回单一份；
2016年6月16日网上银行电子回单、唐某签名的领借款单各一份；
2016年7月8日网上银行电子回单、唐某签名的领借款单各一份；
2016年7月16日网上银行电子回单、唐某签名的领借款单各一份；
2016年8月11日网上银行电子回单、唐某签名的领借款单各一份；
潘某某书写的申请报告一份；
证人文某、唐某出庭所作证言。
经审理查明，2016年3月，原、被告双方签订一份装修装饰合同，合同约定由原告承包被告开发的庆隆国际广场部分装饰装修工程，承包方式为包工包料，开工日期为2016年3月19日，总工期为25日，合同价款420000元，工程预付款126000元，工程款支付方式为工程验收合格后，按实际工程量核算、支付剩余工程款。该合同由原告指派的驻工地代表潘某某签署。
合同签订后，由潘某某作为原告方实际施工人进行施工，在施工过程中被告方对部分工程作了调整和变更。至2016年4月7日被告给潘某某支付工程预付款126000元。2016年4月8日原告给被告送达一份请款单，要求被告支付工程预付款126000元，并通知被告如下事项：“即日起我公司与贵公司的一切款项来往，均以公司账户为准，其他个人收款账户均与我公司无关”。
2016年5月9日，潘某某以个人名义给被告出具承诺书一份，声明其自愿退出庆隆国际广场二楼装饰装修工程。此后该工程由原告雇佣的欧某等人继续施工至大部分装饰装修工程完工，现该工程已由被告实际使用。
庭审中，原、被告同意对原告已完成的庆隆国际广场装饰装修工程的工程量进行鉴定，本院委托新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心，对原告已完成部分的庆隆国际广场装饰装修工程（含追加及减少）的工程量以及费用进行了鉴定，鉴定意见为：1、减少的工程量费用为77344.8元；2、增加的工程量费用为110112.89元；3、一、二、三层卫生间上下水改造，一、二、三层卫生间墙面瓷砖、地砖、隔楼、大门构造柱，一、二、三层卫生间增加及减少项目无法检测核实，此部分费用无法计算，需当事人举证。
庭审中，原告为工程量做司法鉴定支付鉴定费7000元。
上述事实，经庭审质证，有如下证据予以证明：
1、原、被告双方签订的装饰装修合同一份；
2、2016年4月8日原告给被告出具的请款单一份；
3、2016年4月30日、2016年5月6日工程变更单各一份；
4、证人欧某出庭所作证言。
5、2016年4月7日转账交易单、领借款单各一份；
6、潘某某书写的承诺书一份；
7、新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书一份；
8、鉴定费发票一张；
9、庭审笔录中双方当事人陈述。
本院认为：当事人应当按照约定履行自己的义务，原、被告双方经协商自愿订立装饰装修工程合同，均应自觉履行。现该工程由原告组织施工至部分工程完工，被告已实际使用，被告应当按照原告实际完成的工程量支付工程款。
潘某某作为原告指派的驻工地代表并签署合同，被告2016年4月7日给潘某某支付工程预付款126000元，应视为给原告公司付款。原告于2016年4月8日给被告“即日起我公司与贵公司的一切款项来往，均以公司账户为准，其他个人收款账户均与我公司无关”的通知，对此前的付款行为无约束力。
潘某某以个人名义给被告出具承诺书一份，声明其本人自愿退出庆隆国际广场二楼装饰装修工程，其行为系个人行为，不能代表原告公司，且潘某某退出后，该工程由原告雇佣的欧某等人继续施工至大部分装饰装修工程完工，故被告以此为由不予支付原告其余工程款的主张不能成立。
关于工程款的计算，双方约定的工程价款为420000元，在施工过程中被告方对部分工程作了调整和变更，原告方亦有部分工程未完工，应当按照原告已完成部分的工程量计算工程款，根据鉴定意见，减少的工程量费用为77344.8元，增加的工程量费用为110112.89元，故实际工程量费用为452768.09，被告已给原告支付工程款126000元，被告还应给原告支付工程款326768.09元。
原告为工程量做司法鉴定支付鉴定费7000元，应由被告负担。
因该工程中一、二、三层卫生间增加及减少项目经鉴定，无法检测核实，原告也未能出示证据证明该部分实际增加的工程量，此部分费用无法计算，故原告起诉要求被告给付工程增加后的工程款480000元，无事实依据，其主张不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第一款第（三）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十六条之规定，判决如下：
被告额敏庆隆房地产开发有限公司给付原告阿勒泰市维业装饰有限责任公司工程款326768.09元，鉴定费7000元，合计333768.09元，于判决书生效之日付清；
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4250元，由原告负担1357元，被告负担2893元（上述费用原告已预交，被告在给付欠款时一并给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团农九师中级人民法院。
审判员 樊向锋
二〇一八年一月九日
书记员 李文娟
新疆生产建设兵团额敏垦区人民法院
民事判决书附页
本案判决的法律依据：
《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十六条当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的其主张不予支持。但对方当事人认可的除外。