湖北省武穴市人民法院
民 事 判 决 书
（2018）鄂1182民初84号
原告：浙江蓝天除尘设备有限公司。住所地：海宁市钱江工业园区红保路*号。统一社会信用代码：91330481741012316U。
法定代表人：吕正华，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：何文琪，女，浙江康恒律师事务所律师。特别授权。
被告：湖北沙钢民本钙业有限公司。住所地：湖北省武穴市办事处天宝路***号。统一社会信用代码914211820581184233。
法定代表人：曹宪忠，该公司董事长。
委托诉讼代理人：乐金冈，男，湖北法济律师事务所律师。一般代理。
原告浙江蓝天除尘设备有限公司与被告湖北沙钢民本钙业有限公司定作合同纠纷一案，本院于2018年1月3日立案后，依法适用普通程序，于2018年3月7日公开开庭进行了审理。原告浙江蓝天除尘设备有限公司的委托诉讼代理人何文琪、被告湖北沙钢民本钙业有限公司的委托诉讼代理人乐金冈到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告浙江蓝天除尘设备有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告湖北沙钢民本钙业有限公司支付给原告浙江蓝天除尘设备有限公司定作款2895000元，并自2016年7月21日按中国人民银行发布的同期同类贷款利率的1.5倍支付逾期付款利息至清偿之日止；2、本案诉讼费由被告湖北沙钢民本钙业有限公司承担。事实和理由：浙江蓝天除尘设备有限公司（乙方）与湖北沙钢民本钙业有限公司（甲方）于2014年7月17日签订了一份《除尘系统设备供货合同》，该合同约定：乙方为甲方定作袋式收尘设备六套，设备总价款为5790000元；合同生效后15日内支付20%价款，设备到达甲方指定现场并经验收合格后30日内支付30%价款，其余50%价款应于设备到场后十八个月内付清……。合同签订后，浙江蓝天除尘设备有限公司按照湖北沙钢民本钙业有限公司对定作物的要求，如期完成工作并于2014年9月28日至2015年1月21日交付了全部工作成果。可湖北沙钢民本钙业有限公司仅支付了50%价款，且怠于进行设备调试。为此，浙江蓝天除尘设备有限公司多次催告，要求湖北沙钢民本钙业有限公司尽快完成调试工作并付款。湖北沙钢民本钙业有限公司虽经多次承诺但均失信。浙江蓝天除尘设备有限公司认为，浙江蓝天除尘设备有限公司已按照合同约定，完成工作并交付工作成果，依法应获得全部报酬。湖北沙钢民本钙业有限公司怠于进行设备调试、拒不支付下欠50%报酬款的行为，实属根本性违约。为了维护浙江蓝天除尘设备有限公司的合法权益，特提起诉讼。
被告湖北沙钢民本钙业有限公司辩称：湖北沙钢民本钙业有限公司已按约定支付了前期50%价款。涉案《除尘系统设备供货合同》对本案争议的50%价款，明确约定设备经安装并热调试，且经验收合格后三个月内支付其中的20%。由此可见，设备调试在先，付款在后。客观上，因浙江蓝天除尘设备有限公司一直未能履行设备调试义务，致使设备无法进行整体验收和运行。湖北沙钢民本钙业有限公司拒绝支付价款，实属依法行使先履行抗辩权，不构成违约；关于承诺事宜，湖北沙钢民本钙业有限公司只是承诺支付部分款项，其金额不确定，有待双方协商。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：被告湖北沙钢民本钙业有限公司对原告浙江蓝天除尘设备有限公司提交的证据，即被告湖北沙钢民本钙业有限公司于2016年1月30日向原告浙江蓝天除尘设备有限公司出具的《关于支付设备款的承诺函》真实性无异议，对该证据的真实性予以采信。从双方无异议的证据即涉案《除尘系统设备供货合同》看，调试工作虽应由原告浙江蓝天除尘设备有限公司负责完成，但该承诺函明确写明“若4月底前我公司还未进行设备调试，承诺支付部分款项”，这足以说明，原告浙江蓝天除尘设备有限公司未能对涉案设备进行调试，系基于被告湖北沙钢民本钙业有限公司不接受所致。原告浙江蓝天除尘设备有限公司并没有怠于履行设备调试义务。该证据能达到其证明目的，对其证明事实予以采信。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：湖北沙钢民本钙业有限公司（甲方）与浙江蓝天除尘设备有限公司（乙方）于2014年7月17日签订了一份《除尘系统设备供货合同》，约定：乙方按照甲方提供的技术协议为甲方制造除尘系统6套，总价款为579万元（含设备包装、运输、安装、调试等）；合同生效后15日内，甲方预付20%价款。设备到达甲方指定现场并经验收合格后，甲方在30日内支付30%价款。设备安装并热调试结束后，经甲方验收合格后三个月内支付20%价款。正常运行六个月后，无质量异议，乙方开具增值税发票给甲方，甲方在到票30日内支付20%价款。余款10%作为质保金，在正常运行十二个月后或货到现场十八个月内，无质量异议，一次付清；乙方人员在甲方现场培训、安装、调试期间，必须严格遵守甲方所有的规章制度和国家有关的法律法规……。合同还就交货地点及及交货期限等作出了约定。
合同签订后，浙江蓝天除尘设备有限公司于2014年9月28日至2015年1月21日间，分批次陆续向湖北沙钢民本钙业有限公司交付了合同约定的标的物，湖北沙钢民本钙业有限公司并均予以验收。浙江蓝天除尘设备有限公司于2015年1月底将涉案合同约定的六套除尘设备全部安装完毕。湖北沙钢民本钙业有限公司亦向浙江蓝天除尘设备有限公司支付了合同前两期约定的50%款项。
涉案六套除尘设备安装完毕后，因一直未能进行调试且湖北沙钢民本钙业有限公司未再向浙江蓝天除尘设备有限公司付款。浙江蓝天除尘设备有限公司遂催告，湖北沙钢民本钙业有限公司于2016年1月30日向浙江蓝天除尘设备有限公司出具了一份《关于支付设备款的承诺函》，其内容为“根据贵我公司签订的《物资采购合同（除尘系统）》，我公司已按合同约定支付了50%的款项，剩余50%款项我公司将按照合同约定进行付款，若4月底前我公司还未进行设备调试，承诺支付部分款项”。后涉案设备仍未能如期进行调试，湖北沙钢民本钙业有限公司也未再向浙江蓝天除尘设备有限公司付款，浙江蓝天除尘设备有限公司遂提起诉讼。
本院认为：一、原告浙江蓝天除尘设备有限公司与被告湖北沙钢民本钙业有限公司于2014年7月17日签订的涉案《除尘系统设备供货合同》系合同双方真实意思的表示，其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，依法应认定为有效合同。合同双方均应按照合同的约定全面履行各自义务。根据该合同的约定，原告浙江蓝天除尘设备有限公司系按被告湖北沙钢民本钙业有限公司提供的技术参数，为被告湖北沙钢民本钙业有限公司生产涉案合同标的物。也即原告浙江蓝天除尘设备有限公司系按被告湖北沙钢民本钙业有限公司的要求完成工作，并交付工作成果。原、被告之间因此而形成了定作合同关系；二、按照涉案合同约定，讼争的50%余款的支付应在调试完成之后，对涉案设备的调试工作亦确应由原告浙江蓝天除尘设备有限公司完成。但造成设备调试工作至今未进行，实因被告湖北沙钢民本钙业有限公司怠于接受所致。原告浙江蓝天除尘设备有限公司对涉案设备调试义务的履行并未构成违约。被告湖北沙钢民本钙业有限公司作出的先履行抗辩权依法不能成立；三、被告湖北沙钢民本钙业有限公司既怠于接受调试，又未能按涉案合同约定的货物到场后十八个月内全面履行支付义务，实属违约行为，依法应承担赔偿损失的违约责任。因原告浙江蓝天除尘设备有限公司没有提供证据证明其实际损失，逾期付款损失比照银行同期同类贷款利率的1.5倍计，符合法律规定及客观实际。对此，予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十三条之规定，判决如下：
限被告湖北沙钢民本钙业有限公司自本判决生效后五日内支付给原告浙江蓝天除尘设备有限公司报酬2895000元，并自2016年7月21日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率的1.5倍支付逾期付款利息至清偿之日止。
如被告湖北沙钢民本钙业有限公司未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费32831元，由被告湖北沙钢民本钙业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黄冈市中级人民法院。
审 判 长 朱天友
人民陪审员 熊 慧
人民陪审员 周亚琴
二〇一八年三月十九日
书 记 员 杨小青