湖南省永州市冷水滩区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）永冷民初字第2138号
原告（反诉被告）广州丽朗装饰工程有限公司。
法定代表人李岚，经理。
委托代理人邓建国，湖南博大律师事务所律师，代理权限为特别授权。
被告（反诉原告）永州世界风餐饮管理有限责任公司。
法定代表人许愿，经理。
委托代理人许建，男，1957年6月3日出生，汉族，系该公司员工，代理权限为一般授权。
原告（反诉被告）广州丽朗装饰工程有限公司（以下简称丽朗公司）诉被告（反诉原告）永州世界风餐饮管理有限责任公司（以下简称世界风公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年8月12日受理，被告世界风公司于2015年8月27日提出反诉，两案合并审理。依法由审判员柏子仁适用简易程序，于2015年9月14日在本院第六审判庭公开开庭进行了审理。代理书记员杨黎黎出庭担任庭审记录。原告（反诉被告）委托代理人邓建国、被告（反诉原告）委托代理人许建等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）诉称：2015年5月31日，原、被告签订了一份《装饰工程合同书》，约定世界风公司将位于冷水滩区的“城市118连锁酒店“装修工程以包工包料的方式承包给丽朗公司施工。丽朗公司依据合同约定向世界风公司支付了履约金20万元。另外根据约定提供了60万元垫付款存入世界风公司指定的银行（账号由世界风公司保管、密码由丽朗公司保管）。后世界风公司谎称装饰工程需办理审批手续，于2015年6月12日从丽朗公司存入银行的60万元中借款15万元，向丽朗公司出具了欠条。2015年6月2日，丽朗公司进场施工，可世界风公司未按合同约定将消防、建委报建、城管、施工许可证等应当办理的手续交给原告，导致无法施工。另一方面，世界风公司不按包工包料的合同约定，对工程材料、劳务等均自行安排，丽朗公司只能在其要求下支付工程款。世界风公司的真实目的不是履行合同，而是假借合同套取资金，提走了丽朗公司的合同履约金20万元、谎称办理审判手续借走了15万元、要求原告支付材料费和劳务费4万余元。丽朗公司察觉到其不履行合同的种种迹象，于2015年6月27日从银行支取了4.9万元，世界风公司接到银行的手机短信后，到银行办理了挂失手续，导致丽朗公司尚有36.4万余元不能支取。现丽朗公司请求人民法院判决：1.终止原、被告之间的《装饰工程合同书》；2.世界风公司立即返还丽朗公司合同履约金20万元、垫付款60万元、劳务费4.63154万元，共计84.63154万元；3.世界风公司负担本案诉讼费用。
被告（反诉原告）辩称：按照合同第一条第3项约定，丽朗公司应当包装饰设计。因丽朗公司的装饰设计蓝图未出，世界风餐饮公司为了不影响工期，同意丽朗公司先按丽朗公司设计的平面施工图施工。2015年6月24日，丽朗公司突然提出终止合同，拒绝施工及支付有关费用，并于2015年6月26日从双方控制的银行账户上支取4.9万元，致使世界风公司的工程无法施工，给世界风公司造成了极大的经济损失，请求人民法院驳回丽朗公司的诉讼请求。并反诉要求丽朗公司：1.终止双方之间的装饰装修合同；2.支付因无故停工造成世界风公司的直接损失4万元；3.承担本案诉讼费用。
反诉被告丽朗公司辩称：世界风公司不能提供相关许可证，导致合同不能履行，并蓄谋侵占丽朗公司的资金，给丽朗公司造成了损失，法院应当驳回其反诉请求。
丽朗公司为证明其诉讼主张，在举证期限内向本院提交了下列证据：
证据一、丽朗公司的营业执照，证明本诉原告的诉讼主体资格适格；
证据二、2015年5月31日装修合同书，证明原、被告所签合同；
证据三、世界风公司公司的营业执照，证明本诉被告诉讼主体适格；
证据四、2015年5月31日世界风公司法定代表人许愿出具的20万元收条。证明世界风公司收到了丽朗公司20万元履约保证金；
证据五、2015年6月1日双方签订的《存款协议》，证明丽朗公司按照世界风公司的要求将资金60万元以世界风公司罗某某的名义存入银行，由罗某某管理存款账号，丽朗公司一方邓新平设计密码；
证据六、借条，证明2015年6月12日世界风公司罗某某从60万存款中借款15万元；
证据七、丽朗公司支付材料款及工资的票证，证明丽朗公司为世界风公司工程装修已支付现金4。63154万元；
证据八、丽朗公司为世界风公司装修工程设计图纸电子邮件，证明为其设计了图纸。
世界风公司的质证意见：对证据一、二、三、四、五、六的真实性无异议。对证据七，凡是世界风餐饮公司签字付款的，都予以认可，对没有签字的的部分不予认可。证据八，世界风餐饮公司收到的是草图。
世界风公司提交了下列证据：
证据一、装修工程合同书，证明该装修工程合同是与广州丽朗公司签订；
证据二、丽朗公司营业执照、资质等，证明世界风公司不是与无资质的施工队伍签订合同；
证据三、劳务协议书（2015年6月9日），证明双方代表签字认可；
证据四、劳务协议书（2015年6月11日），证明双方代表签字认可；
证据五、函告（2015年6月11日），证明双方代表签字认可；
证据六、任磊计算单，证明工程在双方合作下完成部分工程；
证据七、函告（2015年6月26日），证明世界风公司在再次催被答辩方出图报建；
证据八、函告（2015年6月27日），证明世界风公司已出函告知丽朗公司要求赔偿损失的原因；
证据九、丽朗公司设计的平面草图，证明图纸应是丽朗公司方出图；
证据十、现有的施工现场，证明已施工后停止，造成了世界风公司损失等。
丽朗公司的质证意见：对证据一、二、三、四、五、七、九、十真实性无异议。认为证据六丽朗公司不知情、证据八丽朗公司一方没有签字，签字人不是丽朗公司一方的代表。
本院认证意见：丽朗公司提交的证据一、二、三、四、五、六号证据对方没有提出异议，对证据七、八虽然提出了异议，但没有提交提交证据否定，本院依法采信。世界风公司提交的证据一、二、三、四、五、七、九、十，丽朗公司没有提出异议，本院依法予以采信。其证据六丽朗公司提出不知情，本院认为，虽然丽朗公司对任磊记录的工程量不予认可，但对世界风公司提出工程在双方合作下完成了部分工程应当没有异议，故本院对其证明目的予以采纳。其证据八，丽朗公司提出没有丽朗公司的签收，本院认为该证据达不到世界风公司的证明目的，本院不予采信。
本院查明案件事实如下：2015年5月31日，世界风公司（发包方、甲方）与丽朗公司（承包方、乙方）签订了一份《装饰工程合同书》，约定世界风公司将位于冷水滩区的“城市118连锁酒店”装修工程以包工包料的方式承包给丽朗公司施工，并包装修设计，工程室内外装饰装修建筑整体造价约400万元。其中第五条第3项甲方责任约定：乙方进场前办理好施工许可证及有关部门报建和相关手续费用，到时双方商量认定。如甲方原因不能办理相关手续，甲方应在一个月内办理完乙方工程结算手续，并于5日内支付完工程结算款。第八条关于工程价款及结算的约定：工程结算按实际完成工程量计算。第十三条附则：合同签订时乙方交20万元履约金给甲方。甲方在工程款履行一半时返还乙方一半，第二次赴工程款时返还5万元，工程完工时返还5万元，履约金不计息。
合同签订当日，乙方支付了20万元合同履约金给甲方。2015年6月1日，双方就合同的履行签订了存款协议，乙方将60万元以甲方代表罗某某的名义存入中国农业银行（账号为910XXXXXX2011），由罗某某保管存折及账号，乙方代表邓新平保管密码。2015年6月2日，甲方从该账户上取款15万元，向乙方出具了借条。2015年6月2日，乙方进场施工，甲方一直没有提供施工许可证及向有关部门报建等相关手续材料。2015年6月9日和6月11日，双方又分别签订了《劳务协议》，约定了乙方按照甲方要求的材料和价款购置装修材料，乙方为此支付了工程材料及工资费4.63154万元。后乙方认为甲方的行为系假借签订合同之名套取乙方资金，没有履行合同的诚意，于2015年6月26日从工地上撤工，并于27日从双方控管的账户上支取了4.9万元，甲方遂到银行将账户挂失，双方酿成纠纷。
本院认为，本案双方当事人之间在履行合同过程中，主要由于世界风公司没有办理好施工许可证及办理向有关部门报建等相关手续，导致在合同签订后丽朗公司不能正常施工，现双方均要求解除合同本院应予准许。解除合同后，双方的权利义务终止，尚未履行的应当终止履行，已经履行的，对方可以要求恢复原状、采取其他补救措施。由于原告（本诉被告）已经从存入银行的60万元中支取了4.9万元，故被告（反诉原告）尚应当返还的款项为：履约金20万元、预存现金55.1万元（包括世界风公司以向丽朗公司借款名义支取的15万元）、已付材料费和民工工资4.63154万元。世界风公司返还上述款项后，由于丽朗公司预存的60万元是以世界风公司一方代表的户名存入银行的，该账户上的剩余存款应当归世界风公司所有。
世界风公司提出丽朗公司应当赔偿其损失，因导致合同被解除的主要原因是世界风公司未取得相关许可造成的，且其没有提交证据证明自己的请求，故对该项反诉请求本院依法不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第九十一条条第（二）款、第九十七条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、解除原告（反诉被告）广州丽朗装饰工程有限公司与被告（反诉原告）永州世界风餐饮管理有限责任公司签订的“城市118连锁酒店”装修工程合同；
二、被告（反诉原告）返还原告（反诉被告）履约保证金20万元；
三、被告（反诉原告）返还原告（反诉被告）预存金55.1万元；
四、被告（反诉原告）返还原告（反诉被告）已付的材料费和民工工资4.63154万元；
五、驳回原告（反诉被告）的其他诉讼请求；
六、驳回被告（反诉原告）的反诉请求；
上述给付义务，限被告（反诉原告）在本判决生效后五日内履行完毕。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉受理费12200元，减半收取6100元，由原告（反诉被告）负担1100元，被告（反诉原告）负担5000元。反诉受理费400元，减半收取200元，由被告（反诉原告）负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。
审 判 员 柏子仁
二〇一五年十月二十二日
代理书记员 杨黎黎
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第九十一条有下列情形之一的，合同的权利义务终止：
（一）债务已经按照约定履行；
（二）合同解除；
（三）债务相互抵销；
（四）债务人依法将标的物提存；
（五）债权人免除债务；
（六）债权债务同归于一人；
（七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。
当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。