贵州省贵阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）黔01民终2929号
上诉人（原审原告）：王蕊，女，1986年1月11日出生，汉族，住贵州省贵阳市花溪区。
上诉人（原审被告）：贵阳宏益房地产开发有限公司，住所地贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾C区15栋。
法定代表人：肖春明，该公司总经理。
委托诉讼代理人：黄思铭，男，1982年2月25日出生，汉族，该公司工作人员，住贵州省贵阳市云岩区。
委托诉讼代理人：王涛，男，1984年2月14日出生，汉族，该公司工作人员，住贵州省贵阳市南明区。
上诉人王蕊与上诉人贵阳宏益房地产开发有限公司（以下简称宏益房开）商品房预售合同纠纷一案，贵阳市南明区人民法院于2016年12月21日作出（2016）黔0102民初2020号民事判决。上诉人王蕊、宏益房开均不服该判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。
王蕊上诉请求：一、撤销原判，改判支持上诉人的一审诉讼请求，或将案件发回重审；二、本案诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：一、宏益房开提供的《建设工程竣工验收报告》上载明的竣工验收备案文件于2016年3月9日收讫，竣工验收备案机构盖章时间为2016年3月15日，因此，宏益房开取得《建设工程竣工验收报告》的时间应当是2016年3月15日之后。上诉人于2016年4月1日才办理了房屋交接手续。因此，一审法院对于本案逾期交房的违约截止时间认定有误，应当计算至2016年4月1日；二、一审法院按照7元/平方米/每月的租金指导价标准计算违约金缺乏依据。首先，房屋租金价格受多种因素影响，同级地段同样面积房屋的租金也存在差异。其次，一审法院适用的租金指导价标准是2014年的而非2015年的，参考意义不大。现在花果园地区的房屋租金已经远远超过该标准；三、一审法院程序违法。上诉人从立案时一审法院提供的网址查询该案的承办法官为程攀，但判决书中载明的法官为赵曦，明显属于程序违法。
宏益房开上诉请求：一、撤销原判第一款，改判驳回王蕊的一审诉讼请求；二、本案的一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：原判判令上诉人按每月每平方米7元向被上诉人支付违约金没有事实和法律基础。《商品房买卖合同》第十三条对逾期交房违约金进行了约定，该约定是双方真实意思表示，且在有约定的情况下，本案不能适用最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，故上诉人只需按合同向被上诉人支付违约金。同时，诉争房屋系毛坯房，未达到可租赁的条件，原判参照租金指导价调整违约金不符合客观事实。
原审原告王蕊向一审法院起诉请求:一、判决被告支付原告逾期交房违约金15800元（暂按每日万分之一点五标准计算从2015年1月1日至2016年3月31日，最终以房屋租金评估价为准，要求一直计算到实际交房之日止）；二、本案诉讼费用由被告承担。
一审法院查明，原告王蕊（买受人）与被告宏益房开（出卖人）于2012年8月8日签订《商品房买卖合同》一份，约定购买出卖人开发的花果园U1区7栋1单元33层6号商品房一套，建筑面积88.95平方米，总价款为356836元，买受人采取分期付款的方式支付，共分为两期，于2012年8月8日前付清。合同第十一条约定，出卖人应当在2014年12月31日前向买受人交付该商品房，交付时商品房应当已取得建筑工程竣工合格证明文件；合同第十三条约定，如果出卖人未按合同第十一条约定将房屋交付买受人的，逾期在90个工作日内，自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付购房款万分之0.5的违约金，合同继续履行；逾期超过90个工作日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付全部已付购房款万分之0.5的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金；合同第十四条约定，商品房达到约定的交付条件以后，出卖人应当在交付日的一日前书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件，买受人在接到书面通知后的30日内，办理该商品房的交接手续，不能满足第十一条和第十二条约定条件的，买受人有权拒绝接收。合同签订后，原告按约支付全部购房款。但被告未按照合同约定在2014年12月31日将房屋交付给原告使用。2016年2月6日，被告在贵州都市报上刊登公告，通知原告所购买的房屋办理房屋交接手续，2016年4月1日，原告到被告处办理了房屋交接。另查，原告所购买的房屋在2016年2月4日取得《建设工程消防验收意见书》，确定消防验收合格。审理中，原被告双方争议的焦点主要为交房时间的确定，从而确定违约金计算的终止时间，另外就是违约金的计算标准，原告认为在被告逾期交房以后，从未收到过被告书面的交房通知，自己没有义务每天查看报纸，故违约金应当计算到实际交房时止，被告只同意计算到登报之日止；对违约金的标准，原告主张合同约定过低，要求按照评估价计算，或者根据政府公布的贵阳市四类地段住房租金租金指导价进行调整，在租金范围内就高计算，被告则认为合同对违约金有明确约定，只同意按照合同约定计算违约金。
一审法院认为，依法成立的合同受法律保护。本案原被告双方签订《商品房买卖合同》是双方当事人真实意思表示，内容合法，属有效合同，受法律保护。合同签订后，原告按约支付了购房款，但被告为按照合同约定向原告交付房屋，已构成违约，应当向原告承担逾期交房的违约责任。关于违约金的计算标准，原告认为合同约定的违约金过低，不足以赔偿原告因此造成的损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条：“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额”，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决”之规定，原告有权请求人民法院对合同约定的违约金进行调整，但违约金的调整范围，应在尊重当事人意思自治的基础上，结合因违约而产生的实际损失、合同履行情况、当事人的过错程度等因素综合考虑。本案中，原告因被告逾期交付房屋而造成的实际损失应为无法按期得到房屋使用而产生的租房损失，故法院参照贵阳市住房和城市建设局发布的2014年贵阳市房屋租赁市场租金指导价作为衡量合同约定的违约金是否过低的标准，因本案诉争房屋位于贵阳市南明区花果园路花果园项目U1区，根据2014年贵阳市房屋租赁市场租金指导价中关于贵阳市住宅土地等级划分，该房屋所处地段应属于住宅类五级地段，结合2014年贵阳市房屋租赁市场租金指导价云岩区、南明区五级地段住宅类7-15/平方米/月的范围，法院在尊重当事人意思自治的基础上，综合考虑当事人的损失以及现阶段诉争房屋居住环境、配套设施等因素，酌定按照7元/平方米/每月的标准计算违约金。关于逾期交房违约时间的计算问题，该房屋在2016年1月19日取得分别建设、施工、设计、勘查、监理等五家签字的《建筑工程竣工验收报告》，2016年2月4日取得消防验收，被告于2016年2月6日在《贵州都市报》刊登交房公告，通知交房，该通知方式符合双方合同约定，故原告的违约金应当计算到被告公告通知交房为止，原告要求计算到实际收房之日缺乏依据，法院不予支持。据此，原告所购买的房屋建筑面积88.95平方米，违约金按照本案7元/平方米/每月的标准计算，本案逾期交房违约计算时间为402日，被告应支付的逾期交房违约金为8344元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决：一、被告贵阳宏益房地产开发有限公司在本判决书生效后三日内支付逾期交房违约金8344元给原告王蕊。二、驳回原告王蕊的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。诉讼费98元，由被告宏益房开负担（该款原告已预交，由被告随同上述款项一并支付给原告）。
二审经审理查明的事实除与原判查明事实一致外，另查明，根据本案一审开庭笔录记载，本案于2016年12月19日开庭审理，审判员为赵曦。对于本案的审判人员，王蕊明确表示听清并不申请回避。本案事实，有当事人陈述及《商品房买卖合同》、一审开庭笔录等证据在卷佐证，并经质证，本院予以确认。
本院认为，关于本案逾期交房违约金的计算标准问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定，当事人有权利请求人民法院对合同约定的违约金进行调整。本案中，被上诉人因贵阳宏益房地产开发有限公司逾期交付房屋而造成的实际损失应为无法按期得到房屋使用而产生的租房损失。虽然上诉人王蕊一审提交了租房合同和租金收据，但是，因该租房合同并未进行备案登记，租金支付也缺乏正式的票据证明，故上述证据材料的证明力偏低，一审法院对此不予采信，并酌情参照政府部门发布的贵阳市房屋租金指导价标准对违约金予以调整并无不当，本院对此予以维持。
关于本案逾期交房违约金的截止时间应为何时的问题。因本案争议房屋于2016年1月19日取得了由勘查、设计、施工、监理、建设五家签字的《建筑工程竣工验收报告》，又于2016年2月4日经消防验收合格，达到合同约定的交付条件。宏益房开于2016年2月6日在《贵州都市报》刊登交房公告，通知交房，该通知方式亦符合双方合同约定，因此，一审法院将本案逾期交房违约金的截止时间认定为2016年2月6日并无不当，本院予以维持。至于上诉人王蕊提出的一审程序违法问题，根据本案一审开庭笔录记载，本案承办法官即为一审判决书中载明的赵曦法官。王蕊一审开庭时对此是明知并不持异议的。因此，其该项上诉理由，本院亦不予采信。
综上所述，原判决认定事实清楚，适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费246元，由王蕊负担196元，由贵阳宏益房地产开发有限公司负担50元。
本判决为终审判决。
审判长 黄 新
审判员 田 勇
审判员 刘 劼
二〇一七年六月十四日
书记员 万炫兵