河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）冀0191民初48号
原告：杭州菲龙环境技术有限公司，住所地杭州经济开发区和达城1幢1407室，统一社会信用代码：91330101MA27YTMK5P。
法定代表人：朱婧婧，该公司执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人：龚闻芳，浙ＸＸ风律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王晓东，浙ＸＸ风律师事务所律师。
被告：河北佰益环保工程有限公司，住所地石家庄高新区天山大街266号方大科技园3号楼6层，统一社会信用代码：91130107575364055。
法定代表人：段瑞华，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：刘亚娟，女，1981年12月1日出生，汉族，住所地河北省石家庄市裕华区，该公司员工。
原告杭州菲龙环境技术有限公司与被告河北佰益环保工程有限公司承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杭州菲龙环境技术有限公司的委托诉讼代理人龚闻芳、被告河北佰益环保工程有限公司的委托诉讼代理人刘亚娟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告杭州菲龙环境技术有限公司向本院提出的诉讼请求：一、依法责令被告向原告双倍返还定金404000元；二、依法责令被告向原告支付违约金101000元；三、本案诉讼费用由被告负担。事实与理由：2017年6月16日原告与被告签订了《湿电除尘器工程合同》一份，合同约定：合同签订后由原告支付合同总价20%的定金，被告收到定金后30天具备交货条件，收到交货通知后3天内交付到施工现场。违约责任及终止合同：违约金按每迟一日，按合同总价的0.5%收取，但违约金的最高限额为合同总价的10%；被告在收到原告发出的违约通知后五日内，或经原告书面认可延长的时间内未能纠正其过失，原告可向被告发出书面通知，终止部分或全部合同。2017年6月19日，原告支付了定金202000元。但是被告却未能在合同约定的时间内交货。此后被告先后两次要求延长交货时间，但截止最后期限仍不能履行交货义务。原告的正常经营因被告未交货而受到严重影响，无奈之下，2017年11月10日原告正式向被告发出解除合同通知函，同时要求被申请人双倍返还定金和赔偿违约损失共计50.5万元。原告认为，双方签订的合同合法有效，被告未依约履行交货义务，已构成违约，理应承担违约责任，为维护原告的合法权益，根据《民事诉讼法》第119条的规定诉至贵院，诉请如前。
河北佰益环保工程有限公司辩称，我们这个合同签订日期是2017年6月16日，双方签订的湿电除尘合同属实，对交货时间上有一个书面通知，原告方应书面通知我交货时间。10月18日我们收到了甲方的催货函，当时我们以书面形式回复了延期交货函，10月30日甲方来我公司协商后面的供货事物，11月1日我方人员和琚总开了一个会，会议内容为，有一些误差我们沟通好，对部分的货物进行了调整达成了一致，当时我们也表示因为环保问题不能按时交货，同时资金上也有一些问题，琚总答应货到付款20万，3天到货，当时已具备发货条件，但是当时对方又提出了技术更改，所以我们就没有发货。后又11月13号，我们又正式出函通知对方因一直和我们联系的琚总不是贵公司人员，而且我们的协调会达成的内容又未执行，对此我公司对执行合同的能力有置疑，出函申请贵公司的代表与我公司的代表出面建立联系，但是后来因贵方一直没有来人。
本院经审理认定事实如下：2017年6月16日原告杭州菲龙环境技术有限公司作为发包方（需方）与被告河北佰益环保工程有限公司作为承揽方（供方）签订《湿电除尘器工程合同》，合同约定需方同意委托供方提供下列工程服务，并按下列条款签订合同，商品名称湿电除尘器，生产厂家佰益，数量1台，总价101万元,大写壹佰零壹万元整（含17%增值税、技术服务费、安装费，运输费等），收到定金30天具备交货条件，收到交货通知后3天内交付到施工现场，货到现场后15天交付验收合格。交货地点张家港市印染厂2#锅炉现场。付款方式为签订合同后7天内向供方支付总价20%的定金，即￥202000.00元（大写人民币贰拾万贰仟元整），交齐货时2天内需方向供方支付合同总价10%即￥101000.00元（大写人民币壹拾万壹仟元整）的货款，款到安装。湿电除尘安装调试合格达到国家超低排放标准后7天内，需方向供方支付总价的60%的调试安装验收款即￥606000.00元（大写人民币陆拾万陆仟元整），同时供方向需方提供全额17%税票，如达不到排放标准，供方应在业主规定的时间内整改完毕并达到验收标准。质保期满后7天内（或交货后18个月内，两者以先到为准），需方向供方一次性支付合同总价10%的质保金即￥101000.00元（大写人民币壹拾万壹仟元整），质保期从锅炉168小时试运行合格开始算12个月内。该合同违约责任及终止合同约定，供方未能在合同规定的期限或需方同意延长的期限内提供全部或部分货物，供方未能履行合同规定的其它义务，供方在收到需方发出的违约通知五日内，或经需方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，需方可向供方发出书面通知，终止部分或全部合同。该合同还约定了其他事项。合同签订后，2017年6月19日原告杭州菲龙环境技术有限公司向被告河北佰益环保工程有限公司支付定金202000元，其中网银转账52000元，银行承兑付款150000元。
2017年9月30日被告河北佰益环保工程有限公司向原告杭州菲龙环境技术有限公司致函，该函中载明：“因中央环保督查组、省环保督查组、市环保局多部门联合执法，治理大气环境，我们正在2+26城市行列，故无法按时正常生产和安装，为此，我们深表歉意，敬请贵公司谅解……预计再有半月时间，大部分设备就可具备发货条件，并可进行安装……”。原告杭州菲龙环境技术有限公司于2017年10月11日致函被告河北佰益环保工程有限公司，该回复函载明：“贵公司于2017年9月30日发送的文件已收悉……我公司同意贵公司延期至10月中旬具备交货条件，并不代表我公司放弃向贵公司追索因交货延期所造成损失的索赔权利，若贵公司于2017年10月15日仍未具备交货条件，我公司将按合同约定及相关法律法规之规定追究贵公司违约责任……。”2017年10月17日原告杭州菲龙环境技术有限公司向被告河北佰益环保工程有限公司发出通知函，该通知函载明：“我方已于2017年10月11日进行回复，明确要求我公司在同意贵方延期交货的条件下，贵方须于2017年10月15日具备交货条件。但时至今日，贵方未以任何形式告知我方贵公司是否具备发货条件，我方工作人员多次联系贵方，也未有任何回应。由于贵公司的违约行为，已经给我公司造成了很大的不良影响及损失，现我公司强烈要求贵公司须在2017年10月20日之前，将《合同》约定的湿电除尘器发货至合同约定的交货地点，否则，由此导致的一切后果以及我公司的任何经济损失，都将由贵公司承担……。”
原告杭州菲龙环境技术有限公司于2017年11月10日向被告河北佰益环保工程有限公司发出解除合同通知函。被告河北佰益环保工程有限公司于2017年11月13日将回复函传真至原告杭州菲龙环境技术有限公司，该回复函中载明对原告解除合同事宜做出说明，本着避免诉累的原则，恳请贵公司授权代表和我方授权代表建立联系，为问题的顺利解决创造条件。
原告杭州菲龙环境技术有限公司在本案中即主张定金又主张违约金，在庭审中，本院依职权向原告杭州菲龙环境技术有限公司释明后，原告主张优先适用合同约定的定金条款。
上述事实有湿电除尘器工程合同、网银电子回单、收据、通知函、回复函、解除合同通知函、传真、庭审笔录等证据在案所证实。
本院认为，原、被告双方于2017年6月16日签订的《湿电除尘器工程合同》系双方真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，应当认定合法有效，双方应当依据合同约定履行自己的权利义务。原告杭州菲龙环境技术有限公司依据合同的约定支付定金202000元后，被告河北佰益环保工程有限公司未按合同约定的收到定金30天内具备交货条件，被告方也未按重新约定交货日期交货。经原告杭州菲龙环境技术有限公司延长交货时间后，被告河北佰益环保工程有限公司仍未交货，被告逾期仍未交货的情形达到了依约解除合同的成就条件。原告杭州菲龙环境技术有限公司向被告河北佰益环保工程有限公司出具解除《湿电除尘器工程合同》的通知后，应认定双方已解除《湿电除尘器工程合同》。被告河北佰益环保工程有限公司延期交货的行为构成违约，原告杭州菲龙环境技术有限公司主张双倍返还定金404000元的请求，本院应予支持。被告河北佰益环保工程有限公司主张因环保问题不能按时交货的问题，因合同约定收到定金后30天内具备交货条件，收到定金日期为2017年6月19日，故在2017年7月19日前被告应具备交货条件。而被告请求因大气治理不能交货而致函是在2017年9月20日发出，已晚于2017年7月19日。又因双方协商后，被告仍未能在合理时间内交货，被告河北佰益环保工程有限公司主张不能交货不构成违约的理由不成立，本院对此不应支持。原告杭州菲龙环境技术有限公司主张违约金101000元，依据《中华人民共和国合同法》第一百一十六条当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款的规定，原告杭州菲龙环境技术有限公司已主张定金，故对原告杭州菲龙环境技术有限公司违约金的主张，本院不应支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第一百一十五条、第一百一十六条之规定，判决如下：
一、被告河北佰益环保工程有限公司于本判决生效后十日内向原告杭州菲龙环境技术有限公司返还定金404000元；
二、驳回原告杭州菲龙环境技术有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费8850元（原告杭州菲龙环境技术有限公司已预交）减半收取后为4425元，被告河北佰益环保工程有限公司负担3680元，原告杭州菲龙环境技术有限公司负担745元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石家庄市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉费,收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账户：62×××47，开户银行：河北银行华兴支行。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
审判员 赵立彬
二〇一八年二月二十二日
书记员 安叶迪