湖南省宁乡县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）湘0124民初3291号
原告：刘淑英，女，1977年9月26日出生，汉族，住湖南省宁乡县。
原告：彭双强，男，1976年3月28日出生，汉族，住湖南省宁乡县。
两原告共同委托诉讼代理人：袁立辉，宁乡县湘宁法律服务所法律工作者。
被告：长沙龙泽置业有限公司，住所地宁乡县玉潭镇花明北路（旺和家园第1幢105房）。
法定代表人：朱红亚，该公司董事长。
委托诉讼代理人：闵亚辉，湖南睿邦律师事务所律师。
委托诉讼代理人：姜平英，女，该公司办公室主任。
原告刘淑英、彭双强与被告长沙龙泽置业有限公司（以下简称龙泽置业公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年6月5日立案后，依法适用简易程序由审判员彭旻璐公开开庭进行了审理。原告刘淑英、彭双强的委托诉讼代理人袁立辉，被告龙泽置业公司的委托诉讼代理人闵亚辉、姜平英到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告刘淑英、彭双强向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付违约金58?015元；2、判令被告按合同要求将塑钢窗更换为铝合金中空玻璃窗；3、判令被告承担诉讼费用。事实和理由：原告刘淑英、彭双强购买了由被告开发的位于宁乡县玉潭镇三环路以北的学府花园小区F栋103号商品房并支付了全部购房款，合同约定被告应于2015年10月18日前向原告交付该商品房，但被告直至2017年4月15日才通知原告办理交房手续，逾期552天才交房，违反了合同约定，应依约支付延期交房违约金58?015元。且合同约定门窗类型为铝合金中空玻璃，目前安装的为塑钢门窗，被告应按合同约定进行更换。故诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求。
被告龙泽置业公司辩称：原、被告在合同中约定的违约金计算标准明显过高，请求法院依法予以减少；造成被告延期交房有许多客观的原因，被告方不应承担全部违约责任；被告向原告销售的房屋门窗类型在项目立项、备案、环保审查之时即已确定为塑钢中空玻璃窗，合同中的选择F项为笔误，因此被告无须更换门窗，请求法院驳回原告的此项诉讼请求；学府花园小区实际在2016年10月份便已经具备了交付的条件，虽然竣工验收时间是2017年2月15日，但实际交付时间比通知交房时间要早。
本案经审理认定事实如下：2014年10月11日，原告刘淑英、彭双强与被告龙泽置业公司签订了合同编号为20140127103的《宁乡县商品房买卖合同》。合同约定刘淑英、彭双强购买被告龙泽置业公司开发的玉潭镇三环路以北、人民北路以西的学府花园小区第F栋103号房屋。合同约定，涉案房屋总房价款为354836元；第八条约定，出卖人应当在2015年10月18日前向买受人交付该商品房，该商品房交付时应符合两项条件：1、已经竣工验收；2、满足第九条中被告承诺的本项目内相关设施、设备达到的条件；第九条约定，供水、供电、燃气于2015年10月10日达到接通条件，电话通信、有线电视、宽带网络于交付时线路敷设到户；第十条约定，商品房达到约定的交付条件后，被告应当在交付日的15日前，书面通知原告办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件，双方进行验收交接时，被告应当出示满足第八条约定的证明文件。被告不出示证明文件或者出示证明文件不齐全，不能满足第八条约定的条件的，原告有权拒绝接收，由此产生的逾期交房责任由被告承担，并按照第十一条处理；第十一条约定，逾期交房责任，除不可抗力，被告未按照第八条约定的时间和条件将该商品房交付原告，逾期超过90日，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自第八条约定的交付期限届满之次日至实际交付之日止，被告按日计算向原告支付全部已付款万分之三的违约金。合同签订后，原告向被告交付了全部购房款354836元。
另查明，学府花园小区给水管道安装工程于2016年5月31日通过竣工验收，常规燃气工程于2016年7月7日通过竣工验收，电力工程于2016年9月12日通过竣工验收，小区项目工程于2017年2月15日取得竣工验收备案。被告于2017年4月15日通知原告办理交房手续，但原告未按时办理收房手续。原、被告双方一致同意将被告逾期交房的时间计算至2017年4月22日。
原告刘淑英、彭双强与被告龙泽置业公司签订的《宁乡县商品房买卖合同》附件五（民用建筑节能信息）第四条第1项门窗类型约定的为F项（铝合金中空玻璃），本案所涉房屋门窗交付时实际安装为塑钢门窗（含客厅至阳台塑钢门、厨房至餐厅塑钢门及所有外窗户）。
上述事实，有原告提供的商品房买卖合同、购房发票、个人住房借款担保合同、入伙通知书及交房须知，被告提供的给水管道安装工程竣工联合验收记录、常规燃气工程竣工验收证书、电力竣工验收及送电单、关于学府配电工程竣工延续的说明、建设工程竣工验收备案表及到庭当事人的陈述在卷予以证实，本院予以确认。
本院认为，一、原告刘淑英、彭双强与被告龙泽置业公司签订的《宁乡县商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，双方均应按约定全面履行义务。二、《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定：交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程经竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。本案中，涉案房屋在2017年2月15日取得竣工验收备案，并在此前其供水、供电、燃气等基础设施已达到接通条件，故本院认定涉案房屋于2017年2月15日达到合同约定的交房条件。但被告至2017年4月才通知原告办理交房手续，原、被告双方一致同意被告逾期交房的时间计算至2017年4月22日，不违反法律规定及合同约定，故被告应支付自2015年10月19日起至2017年4月22日的违约金；三、关于违约金的标准，被告在庭审中提出双方约定的违约金过高，请求法院予以适当减少，本院认为，违约金的支付应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。本院综合考虑具体案情及受诉法院所在地经济状况，本院酌情调整为已付房价款的日万分之零点六，即11?752元（354?836元×552天×0.06‰/天）。故对原告要求被告支付违约金的诉讼请求，本院部分予以支持。四、关于被告应否为原告将门窗更换为铝合金中空玻璃。双方签订的《宁乡县商品房买卖合同》附件五（民用建筑节能信息）第四条第1项门窗类型明确约定为F项（铝合金中空玻璃），但被告实际为原告安装的为塑钢门窗，违反了合同约定，被告应按合同约定将房屋交付时安装的塑钢门窗更换为铝合金中空玻璃门窗。
据此，依照《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告长沙龙泽置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告刘淑英、彭双强逾期交付房屋的违约金11?752元；
二、被告长沙龙泽置业有限公司于本判决生效之日起四十五日内将被告长沙龙泽置业有限公司安装在原告刘淑英、彭双强房屋中的所有材质为塑钢的门窗（含客厅至阳台塑钢门、厨房至餐厅塑钢门及所有外窗户）更换为铝合金中空玻璃门窗；
三、驳回原告刘淑英、彭双强的其他诉讼请求。
如果未按照本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费1250元，减半收取625元，由原告刘淑英、彭双强负担310元，被告长沙龙泽置业有限公司负担315元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审判员 彭旻璐
二〇一七年十月三十日
书记员 钟 波
附相关法律条文：
《中华人民共和国建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。
建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。