.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省迁安市人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2017）冀0283民初5295号原告：刘建民，男，1967年10月19日出生，汉族，户籍地唐山市，现住址迁安市。委托代理人：丁海红，河北王玉海律师事务所律师，特别授权。被告：济南德佳机器有限公司。社会统一信用代码：×××。法定代表人：邓小鸥，任董事长。委托代理人：黄文晋，山东大明律师事务所律师，特别授权。原告刘建民与被告济南德佳机器有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年10月16日立案受理，依法由审判员杨庆华适用简易程序公开开庭进行了审理。原告刘建民及其委托代理人丁海红，被告济南德佳机有限公司的委托代理人黄文晋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2013年5月6日，原告从迁安市信地房地产开发有限公司处承包了富达园小区住宅、办公楼的外窗制作安装工程。2013年5月15日，为了履行该协议，原告与被告签订《工业品买卖合同》，合同编号为1000829，约定”原告从被告处购买铝塑型材双角锯、铝塑型材V型切割锯等8台设备，总价643800元；交（提）货时间为定金到账后贰拾个工作日到货”等条款。同日，双方签订《合同附加协议》，主要约定优惠成交价为188000元，其他条款同主合同一致。原告于2013年5月16日、2013年5月17日分两笔将定金56400元（货款的30%）打到被告指定银行账户中，但被告迟迟不交货。为避免影响到原告的工期，原告于2013年6月12日亲自前往被告处催货，但原告于2013年6月16日收到的4台设备却是工程后期使用的，前期能使用的4台设备根本没有交付给原告。2013年6月20日，原告再次到被告处催货。后经协调，被告于2013年6月23日将工程前期使用的4台设备交付给了原告。因被告迟延交货的违约行为，造成原告未能按照与迁安市信地房地产开发有限公司签订的合同履行义务，因此该公司对原告未能按时进场罚款5000元，未能按期完工罚款224476元。原告的这些损失被告理应赔偿，故起诉至法院，要求：1、被告赔偿原告经济损失229476元；2、被告承担本案诉讼费用。被告辩称：1、我方于2017年11月13日收到了迁安法院的应诉通知书，虽然本案是由唐山市路南法院移送过来的，但是我方认为迁安法院没有管辖权，我方向法院邮寄了管辖异议书面申请，迁安法院并没有对我方提起的管辖权异议做出裁定，我方对此提出异议。我方是按照法院的要求参加开庭的，不等于放弃了管辖权异议。我们仍然要求法院对管辖权做出处理。2、本案合同签订后，被告已经按约履行了合同，没有违约之处，倒是刘建民至今仍然拖欠31800元设备款未付，已经违约多年，且拒不履行法院的生效判决，情节十分恶劣，应当以拒不执行法院判决罪追究其刑事责任。3、刘建民没有取得建筑资质，其从事建筑活动没有法律所保护的合法权益。4、刘建民的诉讼请求已经超过诉讼时效。综上，刘建民的诉讼请求不能成立，请求法院依法驳回。经审理查明：2013年5月15日，原被告双方签订《工业品买卖合同》及《合同附加协议》，约定：1、原告从被告处购买铝塑型材双角锯一台、铝塑型材V型切割锯一台、塑料型材中挺锯一台、铝塑型材自动水槽铣一台、塑料门窗锁孔槽加工机一台、塑料门窗无缝四位焊接机一台、塑料门窗数控角缝清理机一台、塑料型材玻璃压条锯一台、压条锯通用靠板一套，设备总价188000元。2、交（提）货时间：定金到账后20个工作日内到货。3、结算地点、方式及期限：原告先付定金货款的30%，合同生效，设备运到被告进厂卸车前，原告一次性付清剩余的70%货款。4、违约责任：按《合同法》。5、争议解决方式：本合同发生争议时，由双方协商解决，也可由工商行政部门调解；协商或调解不成的，可向原告方所在地人民法院起诉。合同另约定了其他事项。2013年5月16日，原告向被告转账50000元；2013年5月17日，原告向被告转账6400元。至此原告足额支付定金。根据双方合同约定，到货时间为2013年6月17日前。被告实际到货时间为2013年6月23日，被告延期供货6天。另查明，因原告尚欠被告货款31600元，后被告就原告所欠货款向济南市天桥区人民法院起诉，原告在该案中主张因被告未按照合同约定供货，要求被告赔偿损失。济南市天桥区人民法院于2014年7月23日作出（2013）天商初字第425号民事判决书。该判决认为原告对被告延迟交货给其造成的损失可另行主张权利，并判决原告支付被告货款31600元及利息损失。该判决于2014年11月22日生效。原告曾于2016年9、10月期间与被告工作人员电话联系主张延期供货损失。又查明，2013年5月6日，原告作为实际施工人代表迁安市晓鹏门窗有限公司（乙方）与迁安市信地房地产开发有限公司（甲方）签订迁安市富达园小区外窗工程单项专业承包合同，约定：1、迁安市晓鹏门窗有限公司承包迁安市富达园1#、2#、3#、4#、（住宅）5#、6#（办公）楼的外窗工程制安作业。2、工程进度，自2013年6月10日至2013年9月10日完成全部工作。乙方在2013年6月25日进场开始安装窗框，在2013年7月31日之前必须将窗框全部安装到位，不得影响工程外装进度。若实际完成工程进度不能完成计划进度时，每延迟一天进场，甲方有权对乙方违约处以单次计5000元-50000元以内的罚款；窗框安装每拖延一天处以不低于总工程款0.5%的罚款。合同另约定了其他事项。2013年12月8日，迁安市信地房地产开发有限公司为迁安市晓鹏门窗有限公司出具工程结算单，载明：进场日期为2013年7月6日，工程竣工日期为2013年9月28日，工程价款2494180元，未按时进场罚款5000元，未按期完工罚款224476元（共延期18天，每天罚款总价0.5%），结算金额为2264704元。迁安市信地房地产开发有限公司向迁安市晓鹏门窗有限公司给付工程款2264704元，对迁安市晓鹏门窗有限公司罚款229476元（5000元+224476元）。再查明，2017年7月28日，原告就本案向唐山市路南区人民法院起诉。唐山市路南区人民法院立案受理后，于2017年8月18日作出（2017）冀0202民初2552号民事裁定书，裁定将本案移送本院处理。上述事实有原被告陈述，原告提交的《工业品买卖合同》、迁安市富达园小区外窗工程单项专业承包合同、资金往来信息结果表、迁安市晓鹏门窗有限公司出具的证明及授权委托书、迁安市信地房地产开发有限公司工程结算单及拨款记录、通话录音，被告提交的《工业品买卖合同》及《合同附加协议》、（2013）天商初字第425号民事判决书、设备调试合格确认书、通话录音，本院调查笔录、（2017）冀0202民初2552号民事裁定书等证据证实。本院认为：本案系唐山市路南区人民法院依职权移送到本院管辖的案件。本院依据（2017）冀0202民初2552号民事裁定书及双方合同约定，对本案行使管辖权。被告主张本院没有管辖权，于法无据，本院不予支持。原被告双方签订的工业品买卖合同及其附加协议，系双方真实意思表示，合法有效，双方应依约全面履行。合同约定交货时间为定金到账后20个工作日内。原告于2013年5月17日向被告足额支付了定金56400元，被告最迟应于2013年6月17日全部交货。（2013）天商初字第425号判决书认定被告全部交货日期为2013年6月23日且被告提交的证据不足以证明其全部交货时间在2013年6月17日前，故本院认定被告全部交货时间为2013年6月23日，延期交货6天。原告提交的迁安市晓鹏门窗有限公司证明可以证明原告系本案门窗制作安装工程的实际施工人。迁安市信地房地产开发有限公司针对本案工程对迁安市晓鹏门窗有限公司的罚款系原告的实际损失。故原告有权提起本次诉讼。原告主张其延期进场及延期完工18天的损失系因被告延期供货所致，但其提交的证据仅能证明其延期进场进而延期完工6天的损失与被告延期供货有关，故本院认定原告延期进场进而延期完工6天的损失为79825.4元（5000元+2494180*0.5%*6天）。原被告签订的工业品买卖合同约定，违约责任按《合同法》。法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。买卖合同当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生也有过错，违约方主张扣减相应的损失赔偿额的，人民法院应予支持。被告违反合同约定，延期交货，造成原告经济损失，其对原告应承担相应的违约责任（责任比例50%）。原告未能充分考虑相关因素，合理计划工期，其对自身损失也应承担相应的责任（责任比例50%）。因（2013）天商初字第425号判决书于2014年11月22日生效，原告诉讼时效期间应自2014年11月23日开始计算，原告于2016年9、10月向被告主张损失，发生诉讼时效中断，故原告于2017年7月28日提起诉讼，未超过法定2年诉讼时效期间。被告的其他抗辩，理据不足，本院亦不予支持。综上，被告应赔偿原告经济损失39912.7元（79825.4元*50%）。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三十条的规定，判决如下：一、被告济南德佳机器有限公司赔偿原告刘建民经济损失39912.7元，本判决生效后十日内履行；二、驳回原告刘建民的其他诉讼请求。案件受理费2371元，由原告刘建民负担1959元，由被告济南德佳机器有限公司负担412元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。审判员杨庆华二〇一八年三月二十二日书记员刘文彬附：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三十条买卖合同当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生也有过错，违约方主张扣减相应的损失赔偿额的，人民法院应予支持。