云南省富源县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）富民初字第1696号
原告云南德浩建筑工程有限公司。
组织机构代码：71340844-4。
住所地：云南省昆明市官渡区小街青棚村***号。
法定代表人张立新，该公司总经理。
委托代理人钟军，该公司职工，特别授权代理。
被告陆良县振亚建筑有限责任公司。
组织机构代码：74525363-5。
住所地：陆良县城城西路。
法定代表人邢泽民，该公司经理。
被告陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部。
负责人闻明愿，该项目部经理。
原告云南德浩建筑工程有限公司诉被告陆良县振亚建筑有限责任公司、陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部合同纠纷一案，本院于2015年11月17日受理后，依法组成合议庭于2015年12月10日公开开庭进行了审理。原告云南德浩建筑工程有限公司的委托代理人钟军到庭参加诉讼，被告陆良县振亚建筑有限责任公司、陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。
原告云南德浩建筑工程有限公司诉称：2012年10月26日，原告与被告陆良县振亚建筑有限责任公司签订《丽景佳园住宅楼外墙装饰工程合同》，约定由原告对富源丽景佳园住宅楼外墙进行装饰。2013年11月27日，双方进行了施工结算，结算的总金额为人民币（以下币种同此）644588元。2013年向原告支付了500000元，剩余款项至今未支付。故诉至法院，请求：1、判令两被告向原告支付装修工程款144588元；2、诉讼费由被告承担。
被告陆良县振亚建筑有限责任公司、陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部书面辩称：公司项目部与原告于2012年10月26日签订了《丽景佳园住宅楼外墙装饰工程合同》，约定的施工期限是35天，即自2012年10月27日至2012年11月30日，但工程实际竣工的时间是2013年4月3日，已逾期124天，实际验收时间为2015年5月18日，但被告已做了极大让步，已提前支付了原告工程款500000元。因双方对工程逾期的问题协商处理未果，且原告应支付被告的违约金远大于被告下欠原告的工程款，故对下欠原告的工程款至今未付。按合同约定，原告应向被告支付的违约金为644588元×2%×124天，共159万多元，被告愿意用这159万多元抵扣下欠原告的工程款144588元，如果原告不同意抵扣，则对原告应支付被告的违约金不做任何让步。
综合双方的诉辩观点，双方当事人对以下问题存在争议：1、原告是否应承担违约责任？2、被告是否应向原告支付下欠的工程款？
原告云南德浩建筑工程有限公司针对其诉讼请求，向本院提交以下证据：
1、丽景佳园住宅楼外墙装饰工程合同复印件1份，用以证实双方签订合同的事实。
2、施工结算单1份，用以证实被告应支付原告的工程款数额。
被告陆良县振亚建筑有限责任公司、陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部未到庭质证，也未提供证据，视为放弃举证质证的权利。
本院认证认为，原告提交的证据内容真实，来源合法，与本案具有关联性，能相互印证，本院予以采信。
经过庭审和认证，本院确认如下法律事实：
2012年10月26日，原告与被告陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部签订《丽景佳园住宅楼外墙装饰工程合同》一份，约定被告将丽景佳园一期工程住宅楼外墙的装饰工程发包给原告，承包方式为包工包料，工程期限为35天，即自2012年10月27日至2012年11月30日，合同价款按620元/㎡进行实量实算；工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，经被告签字书面变更确认单及变更项目经费单，同时调整施工工期；因工程量变化和设计变更造成竣工日期延误的，经被告确认，工期相应顺延，或因被告未按期支付工程款的，工期相应顺延；工程竣工后，原告应通知被告验收，被告应自接到验收通知后两天内组织验收；被告每月按验收合格进度的80%支付工程款，工程完工后支付总工程量的85%，验收后2个工作日支付到95%，质保期为一年，质保期满后支付工程款的5%；工程验收合格后，原告应向被告提出工程结算，并将有关资料送交被告，被告接到资料后三日内如无异议，即视为同意，双方应填写工程验收单并签字，被告应在签字后三天内向原告结清每期工程进度款；被告未按期支付每次工程进度款的，每天向原告支付发包价2‰的违约金，由于原告的原因致使工期延误，每延误一天向被告支付发包价2%的违约金，双方还对其他权利义务进行了约定。在合同履行过程中，经双方口头协商同意，新增加了工程量，但未对工程期限的顺延进行约定，也没有签订书面的补充合同。该工程于2013年4月3日全部竣工，双方于2013年11月27日进行了结算，并制作施工结算单一份，确认原告完成的施工内容及工程价款为110明框幕墙824.21㎡×620元/㎡=511004元，外墙铝塑板404.8㎡×330元/㎡=133584元，合计为644588元。被告于2013年向原告支付了工程款500000元，至今尚欠原告工程款144588元。原告多次向被告索要下欠工程款未果，故诉至本院。
另查明，被告陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部系被告陆良县振亚建筑有限责任公司的下属部门，没有进行过工商登记。
本院认为，原告与被告陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部签订的《丽景佳园住宅楼外墙装饰工程合同》及双方在合同履行过程中口头约定的新增加工程量的合同系双方当事人的真实意思表示，约定的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人具有法律约束力。原告已完成了双方约定的工程,且双方已对工程款进行了结算确认,被告陆良县振亚建筑有限责任公司应在工程竣工后及时进行验收并向原告支付下欠的工程款，故对原告要求被告陆良县振亚建筑有限责任公司支付工程欠款的诉讼请求，本院予以支持。被告陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部作为被告陆良县振亚建筑有限责任公司的下属部门，不是独立的民事主体，不具有独立承担民事责任的能力，其行为所产生的民事后果应由被告陆良县振亚建筑有限责任公司承担，故对原告要求被告陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部对本案债务承担连带责任的诉讼请求，本院不予支持。被告的抗辩主张，因被告没有提交证据证实由于原告的原因致使工期延误，本院不予采纳。被告陆良县振亚建筑有限责任公司、被告陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，视为其放弃庭审抗辩权，不影响本院根据查明的事实依法判决。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百二十条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告陆良县振亚建筑有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告云南德浩建筑工程有限公司工程欠款144588元。
二、被告陆良县振亚建筑有限责任公司富源丽景佳园一期工程项目部不承担责任。
案件受理费3192元，由被告陆良县振亚建筑有限责任公司承担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应该依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省曲靖市中级人民法院。
双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行：申请强制执行的期限为二年。
审 判 长 孔乔书
人民陪审员 温双云
人民陪审员 肖植雄
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 胡秋艳