福建省漳浦县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0623民初1793号
原告（反诉被告）：福建省东辰岩土基础工程公司，住所地福建省福州市鼓楼区。
法定代表人：任冶，总经理。
委托诉讼代理人：叶剑锋，福建天衡联合律师事务所律师。
被告（反诉原告）：腾龙芳烃（漳州）有限公司，住所地福建省漳州市漳浦县。
法定代表人：胡殿选，总经理。
委托诉讼代理人：许钦云，北京盈科（泉州）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：杨玲玲，北京盈科（泉州）律师事务所实习律师。
原告福建省东辰岩土基础工程公司（以下简称东辰工程公司）与被告腾龙芳烃（漳州）有限公司（以下简称腾龙芳烃公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年4月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。在审理过程中，腾龙芳烃公司提出反诉，符合法律规定，予以合并审理。原告东辰工程公司的委托诉讼代理人叶剑锋，被告腾龙芳烃公司的委托诉讼代理人许钦云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
东辰工程公司向本院提出诉讼请求：要求判令腾龙芳烃公司支付工程款807255.87元及逾期利息28291.55元（按银行同期贷款利率从2012年12月4日起计算至实际付款之日止，暂计至2013年6月30日）。事实和理由：2010年12月31日，东辰工程公司和腾龙芳烃公司签订《腾龙芳烃古雷项目-
PSA装置和制氢装置桩基及检测工程（192根）承包合同》（合同编号：A11CIC072A），约定工程名称：腾龙芳烃古雷项目-
PSA装置和制氢装置桩基及检测工程（192根）；工程地点：福建漳州古雷；工程内容：腾龙芳烃古雷项目-
PSA装置和制氢装置桩基及检测工程（192根）工程施工；工程承包范围：按照发包人的要求及指定内容包工包料，包含但不限于合同附件所列的所有项目。合同约定合同价款为446万元，注：其中钻孔灌注桩制作施工总延长米工程量7680米，金额为4218600元，综合单价549.3元／米（即检测款为241400元）。工程采取固定综合单价暂定总价的承包方式，以实际发生量进行结算，固定综合单价包含所有工程风险，除工程变更外不作调整。合同总价包含发包人供材料的费用。工程进度款每月按实际完成进度之85%支付，发包人根据已核实的实际进度，支付相应的工程进度款，验收款为合同总价的10%于竣工验收合格且收到承包人提供的合同总价15%的发票后30天内支付。保固款为工程总价的5%，质量保修期满之日起30日内且承包人履约情况良好的，发包人将保固款无息支付给承包人。工程完工后，腾龙芳烃公司未经办理竣工验收手续即擅自使用，开始下步施工，现该项目全部工程早已完工并已投产。东辰工程公司圆满完成合同施工任务，共完成总延长米工程量8187.35米，总工程款（包含检测款）合计4738711.36元，扣除砼款以及腾龙芳烃公司己支付的工程款，腾龙芳烃公司尚欠东辰工程公司工程款807255.87元。双方未办理结算。东辰工程公司多次要求腾龙芳烃公司支付剩余工程款，腾龙芳烃公司却拒绝支付。
腾龙芳烃公司辩称，东辰工程公司起诉要求的检测费241400元，没有事实依据，《工程发包技术说明》中五、1.3规定，工期结束日为提供完整竣工资料的日期为准（竣工资料包含检测单位检测报告）。东辰工程公司未提交检测报告，故不能主张检测费用。东辰工程公司证据42页工程量为2813.6米，证据40页的请款表中载明的2813.81米错误，因此数额多了115.35元。涉案合同7.2条款约定，进度款按照发包人确认的工程的85%支付，自收到相应发票的30日支付。收到发票金额为3168116.6元，腾龙芳烃公司于2011年6月10日支付3168116.6元。合同7.3条款约定，验收款为合同总价的10%，自验收合格且收到合同总价15%的发票后30日支付，因未验收合格且未收到发票，另合同28.1条款约定，东辰工程公司需提交完整竣工资料及竣工验收报告，但东辰工程公司拒不提交。因此支付条件不成就。合同7.4条款约定，保固款为合同总价的5%，质量保修期（验收合格起6个月）满30日支付。因未验收合格故质保期未过。因此支付条件不成就。本案业主提供施工电源、水源，所需费用含于报价中，因此相应的水电费用应当予以扣除。综上，东辰工程公司的诉讼请求没有事实和法律依据，请求驳回东辰工程公司全部诉讼请求。
腾龙芳烃公司向本院提出反诉请求：请求判令东辰工程公司向腾龙芳烃公司支付逾期完工的违约金572437.02元。事实和理由：2010年12月31日，双方签订了编号为A11CIC072A《腾龙芳烃古雷项目-
PSA装置和制氢装置桩基及检测工具(192根)承包合同》，其中第三条款约定，接到开工令后50天内完工，其中30.2.1约定，逾期一天，应支付工程总结算价的3‰，其中2011年1月16日至2011年4月8日的工程，开工日为2010年12月31日，累计逾期48天，违约金为3975257.12元×3‰×48天=572437.02元。
东辰工程公司对腾龙芳烃公司的反诉辩称，双方签订的承包合同中第三条约定竣工日期为承包人接到开工令50日内完工，实际上发包人未交付承包人开工令，承包人按照发包人口头指令于2011年2月25日开始施工，完工日期为2011年4月8日，实际施工时间为42天，未超过50天，合同中约定违约金为工程总结算价的日千分之三，约定过高，按照司法解释第29条规定，即使存在违约金，也应当按照银行同期同类贷款利率计算，违约金的计算基数也应按预期的桩基数所对应的合同价格而不能是整个工程的结算价。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、东辰工程公司提供工程款支付报审表，欲证明腾龙芳烃公司及监理对工程量及工程价款的确认。腾龙芳烃公司对证明内容有异议，认为施工的总长度存在争议，虽然已经支付了85%的进度款，但总金额至今没有结算，相应的水电费也应当予以扣除。工程款支付报审表均有项目监理机构盖章及总监理工程师签名，其中2011年4月5日的报审表有腾龙芳烃公司审批确认合同价款为3340798.66元，应扣除砼款526728.51元及砍桩费用28000元，应付85%的进度款为2363959.60元，2011年4月19日的报审表有腾龙芳烃公司审批确认合同价款为1156512.7元，应扣除砼款198210.38元及砍桩费用10400元，应付85%的进度款为804157元，且腾龙芳烃公司均按其确定的进度款支付完毕，现腾龙芳烃公司对证明内容有异议但未能提供相应的证据予以反驳，故该报审表的真实性及证明力予以确认。2、腾龙芳烃公司提供的记账凭证及发票，欲证明腾龙芳烃公司为东辰工程公司代付的水电费为1001635.78元。东辰工程公司对真实性合法性关联性及证明对象均不确认，认为合同价款未约定腾龙芳烃公司所提供的水电费用问题，同时无法证明是东辰工程公司在施工过程中所用的。因双方签订的合同对此约定不明，且腾龙芳烃公司在扣除砼款等款项时也未提及，又不能证明该费用系东辰工程公司因案涉工程所使用，与本案缺乏关联性，如果存在腾龙芳烃公司为东辰工程公司垫付水电费的情况，因腾龙芳烃公司未提出反诉，不宜合并处理，腾龙芳烃公司可另行主张，故该组证据的关联性及证明力不予以确认。3、腾龙芳烃公司申请对案涉工程需使用多少水电费用进行司法鉴定，因该申请鉴定的事项对证明待证事实无意义，故不予准许。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2010年12月31日，东辰工程公司作为承包人与作为发包人的腾龙芳烃公司签订《腾龙芳烃古雷项目-
PSA装置和制氢装置桩基及检测工程（192根）承包合同》（合同编号：A11CIC072A），约定东辰工程公司承包腾龙芳烃公司古雷项目-
PSA装置和制氢装置桩基及检测工程（192根）的工程；工程地点：福建漳州古雷；工程承包范围：按照发包人的要求及指定内容包工包料，包含但不限于合同附件所列的所有项目。第3条约定竣工日期为承包人接到开工令之日起50天内完工（不含养护时间）。第5.1条约定合同价款为446万元，其中钻孔灌注桩制作施工预估总延长米工程量7680米，金额为4218600元，综合单价549.3元／米。第5.2条约定工程采用固定综合单价暂定总价的承包方式，以实际发生量进行结算，固定综合单价包含所有工程风险，除工程变更外不作调整。第5.5条约定合同总价包含发包人供材料的费用。第7.2条约定工程进度款每月按实际完成进度之85%支付，发包人根据已核实的实际进度，支付相应的工程进度款，支付时间应于收到承包人提供发票后30天内支付；第7.3条约定验收款为合同总价的10%于竣工验收合格且收到承包人提供的合同总价15%的发票后30天内支付；第7.4条约定保固款为工程总价的5%，质量保修期满之日起30日内且承包人履约情况良好的，发包人将保固款无息支付给承包人。第29.2条约定质量保修期为工程竣工验收合格之日起6个月。第30.1条约定发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，发包人须向承包人支付“未付的应付款”之同期银行贷款利息，并顺延工期。第30.2.1条约定承包人未能在合同约定的或发包人书面同意延长的期限内竣工的，承包人每拖延1日应向发包人支付按工程总结算价3‰计算的损失，以此累计计算。合同还对其他权利义务进行了约定。合同签订后，东辰工程公司履行施工义务，2011年1月16日至2011年3月22日完成合同价款3340798元，并于2011年4月19日申请支付85%的进度款2839678元，项目监理机构于2011年4月8日审核确认，腾龙芳烃公司于2011年5月11日进行审批确认应扣除砼款526728.51元及砍桩费用28000元，应付85%的进度款为2363959.6元；2011年3月18日至2011年4月8日完成合同价款1156513元，并于2011年4月19日申请支付85%的进度款983036元，项目监理机构于2011年4月21日审核确认，腾龙芳烃公司于2011年5月10日进行审批确认应扣除砼款198210.38元及砍桩费用10400元，应付85%的进度款为804157元。2011年5月12日，东辰工程公司开具两张金额分别为2363959.6元、804157元建筑业统一发票。两笔进度款于2011年6月10日付清。2012年12月4日，东辰工程公司申请支付10%验收款和5%保固款565855.51元及工程检测款241400元，共计807255.87元，项目监理机构于2012年12月4日审核，审核意见为：申请支付款项符合合同约定。案涉工程完工后未办理竣工验收手续，腾龙芳烃公司开始使用并进行下步施工。
本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。东辰工程公司与腾龙芳烃公司签订的《腾龙芳烃古雷项目-
PSA装置和制氢装置桩基及检测工程（192根）承包合同》（合同编号：A11CIC072A）合法有效,应当受到法律保护，双方应按合同的约定全面履行义务。东辰工程公司共完成工程价款为4738711元（3340798元+1156513元+241400元），完成的工程虽未经验收，但腾龙芳烃公司于2011年5月10日进行审查确认并进行使用，2011年5月10日应视为工程竣工日。现工程质量保修期已届满，但腾龙芳烃公司只支付相应的进度款3168116.6元（2363959.6元+804157元），扣除砼款及砍桩费等费用后，未支付的验收款和保固款及工程检测款为807255.51元。因双方合同约定的付款条件系腾龙芳烃公司收到发票后30日内付款，但东辰工程公司尚未按约定交付相应的发票，腾龙芳烃公司依约可顺延付款，但有义务在收到或拒收东辰工程公司交付的发票后30日付款。腾龙芳烃公司提出支付条件不成就及应扣水电费的辩解意见，不予采纳。
关于腾龙芳烃公司反诉请求东辰工程公司支付逾期竣工违约金572437.02元的问题。东辰工程公司于2011年1月16日开工至2011年4月8日竣工，工期计82天，但合同约定开工日期为50天，逾期32天，根据双方合同约定东辰工程公司每逾期一天应向腾龙芳烃公司支付按工程总结算价3‰计算的损失，腾龙芳烃公司请求工程总价款按3975257.12元计算，应予准许，故东辰工程公司应承担违约金为381624.68元（3975372.12元×3‰×32天）。腾龙芳烃公司反诉请求东辰工程公司支付逾期完工违约金572437.02元，部分有事实和法律依据，予以支持。东辰工程公司提出其按时竣工及约定逾期违约金过高的辩解意见，但未提供相应证据证实违约金过分高于造成的损失，故该辩解缺乏事实依据，不予以采纳。
综上所述，东辰工程公司请求腾龙芳烃公司支付工程款及利息，部分有事实和法律依据，予以支持。腾龙芳烃公司反诉请求东辰工程公司支付工程逾期违约金，部分事实和法律依据，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款、第二百六十九条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条第（三）项和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：
一、腾龙芳烃（漳州）有限公司应于本判决生效后，在收到或拒收福建省东辰岩土基础工程公司交付的金额为807255.87元建筑业统一发票之日起30日内支付福建省东辰岩土基础工程公司工程款807255.87元；
二、驳回福建省东辰岩土基础工程公司的其他诉讼请求；
三、福建省东辰岩土基础工程公司应于本判决生效之日起30日内支付腾龙芳烃（漳州）有限公司逾期竣工违约金381624.68元；
四、驳回腾龙芳烃（漳州）有限公司的其他反诉请求。
案件受理费12155元，反诉案件受理费4762.19元，合计16917.19元，由福建省东辰岩土基础工程公司负担3794元，腾龙芳烃（漳州）有限公司负担13122.69元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。
审 判 长 邓志山
代理审判员 刘晓毅
人民陪审员 李艺华
二〇一七年九月十三日
书 记 员 陈艺苹
附适用法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
申请执行提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。