内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院 民 事 判 决 书 (2017)内2921民初271号 原告中化二建集团有限公司，住所地山西省太原市晋源区长风商务区谐园路9号。 法定代表人刘建亭，董事长。 委托代理人江跃，北京盈科（太原）律师事务所律师。 被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司，住所地内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区庆华工业园。 法定代表人李德超，经理。 委托代理人蔡来旺。 委托代理人马中奎，该公司职员。 被告内蒙古庆华集团有限公司，住所地内蒙古自治区阿拉善经济技术开发区庆华大道。 法定代表人吴文斌，董事长。 委托代理人石永生。 被告中国庆华能源集团有限公司，住所地北京市朝阳区建国门外大街光华东里8号院中海广场中楼38层。 法定代表人霍庆华，董事长。 原告中化二建集团有限公司诉被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司、内蒙古庆华集团有限公司、中国庆华能源集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后依法由审判员云文适用简易程序进行了审理，原告的委托代理人江跃与被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司的委托代理人蔡来旺、马中奎、内蒙古庆华集团有限公司的委托代理人石永生到庭参加了诉讼，被告中国庆华能源集团有限公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审判。本案现已审理终结。 原告中化二建集团有限公司诉称，2012年3月，原告与内蒙古庆华腾格里精细化工分公司签订了20万吨/己内酰胺工程项目《建设工程施工合同》，合同约定的工程内容为“装置建筑施工、设备安装、电气、仪表、工艺管道、钢结构工程、外墙涂料等（不含防火涂料、保温）”，结算方式为可调价格合同，据实结算。2012年4月26日双方签订了一份补充协议，对主合同进行了补充约定。2013年3月31日，原告与被告内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司、内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司签订《三方协议》，约定由被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司承担有关合同义务。同时，被告内蒙古庆华集团有限公司作为被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司的唯一股东，应当承担还款责任。被告中国庆华能源集团有限公司作为被告内蒙古庆华集团有限公司的唯一股东，其出资未完全到位，应当在其未出资范围内承担还款责任。原告按照合同的约定履行了合同义务，由于被告的资金和材料不能按时到位，被告自2014年5月起停止了工程进度款的审批。原告施工至2014年9月，被迫停工至今。停工期间。被告也曾多次试图复工，但最终未能实现。由于被告停止向原告支付工程进度款、材料供货短缺等原因导致工程停工达两年之久，造成原告自项目开工以来垫付了巨额的资金，已严重影响了原告的正常生产经营。施工期间，原告累计完成的工程量总价为55312568元，截止2016年8月6日，被告累计支付原告工程款为37040768.52元，拖欠原告工程款本金18271799.48元，经原告方多次催要，被告一直未付。现因被告的原因导致合同无法履行，为了维护原告的合法权益，原告根据民事诉讼法的有关规定向人民法院提起诉讼，诉请1、请求判令解除原、被告之间的《建设工程施工合同》，由二被告立即向原告支付工程款本金18271799.48元，停工期间的损失2317270.29元（暂按人民银行同期贷款利率计算，从2014年6月1日起至2016年8月30日），共计20589069.77元。2、请求确认原告对20万吨/年己内酰胺工程折价或拍卖的价款在20514332.48元内享有建设工程价款优先受偿权。3、由被告承担本案全部诉讼费用。 原告提交证据为，1、2012年3月签订的建设工程施工合同；2、2012年4月26日原告与内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司签订的补充协议；3、2013年3月1日原告与内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司和精细化工有限公司签订三方协议；4、公司名称变更函、企业营业执照，证明被告名称变更的情况；5、开工报告、工程进度款审批台账、审批表，证明开工时间和进度款审批情况；6、收款明细表，证明原告已收工程款金额为37040768.52元；7、联合报告，证明因被告的原因导致停工、缓建；8、衡正通造价咨询公司对涉案工程的内衡正通（乌）评字[2017]第255号价格评估报告书，证明涉案工程总价款为54089319元。 被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司质证意见为对于原告提供的1至5号证据无异议；对6号证据原告的收款金额与我公司给付的金额不一致，我公司支付的现金为37252223.86元，应扣除的水电、甲供材及税金我公司已付总的工程价款为47691181.59元，对于7号证据不予认可，8号证据中错误众多，重复计算及录入笔误造成差额暂计算为206.7万元，应予纠正。被告内蒙古庆华集团有限公司质证意见为以上均为被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司施工的相关材料，我方不做陈述。 被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司辩称，首先，原告诉讼的金额不对，因为双方的工程未作工程结算，最终未对工程总额进行确定，法院依法对涉案工程进行鉴定，被告对鉴定结果有异议，因为鉴定报告存在众多的错误，给被告人造成巨大的经济损失，现被告人向法庭提交重新鉴定的申请，在重新鉴定的结果出具以后，双方对欠付工程款进行核实。第二、我公司截止目前为止，已付款金额37899120.60元，不包括扣除的水电费金额为416853.55元，甲供材9754592.16元，已代开发票金额为7369476.91元，已开票税金267512.02元，这是反映我公司已付的工程款47423669.57元，需要对方开具剩余发票金额。 被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司提交证据为，1、付款凭证十八份，证明我公司已向原告支付现金工程款37899120.60元；2、水电扣款结算单一组，证明原告使用水电产生的费用为416853.55元；3、建筑业统一发票，证明我公司已代原告缴纳税金267512.02元；4、甲供材凭证号，证明原告在施工时领取我公司材料总计金额为9754592.16元；5、工程施工遗留问题现场确认单，证明有十四项工程问题需要请第三方介入进行整改，由此产生的费用由原告来承担。原告质证意见为对于被告对鉴定报告提出的异议，被告未在法定期限内提出，同时未提交相应的证据予以支持，评估结论完整真实，对于税金，在原告提交的收款明细中已经作为已收款列明，关于甲供材并不在工程总造价中，证据5反映的后期整改费用应当由被告自行承担。被告中国庆华能源集团有限公司质证意见为对此不作任何陈述。 被告内蒙古庆华集团有限公司辩称，根据合同的相对性，合同双方系内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司和中化二建集团有限公司，与内蒙古庆华集团公司并未有任何直接关系。 被告中国庆华能源集团有限公司未提交答辩状。 被告中国庆华能源集团有限公司未提交证据。 本院对原告提交的证据审核认定为，原告提交的1至5号证据来源合法，与本案均具有关联性，被告无异议，故本院予以采信。6号证据因原告后对该证据无异议，故对已付款金额为37252223.86元本院予以采信；对于内衡正通（乌）评字[2017]第255号价格评估报告书，经审查该报告书鉴定程序合法，鉴定依据充分，鉴定人员具有鉴定资质，同时被告方未在确定期限内对该评估报告申请重新鉴定，故对该价格评估报告书予以采信。7号证据与本案无关联性，故不予以采信。 对被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司提交证据审核认定为，1号证据原告方认可付款金额为37252223.86元，水电扣款结算单一组，证明原告使用水电产生的费用为416853.55元，建筑业统一发票，证明被告已代原告缴纳税金267512.02元，原告方无异议，故予以采信。对4号甲供材凭证，因该证据与本案无关联，故不予以采信，对5号证据，因被告方未反诉，应另案予以处理，本案不予采信。 经审理查明，2012年3月份原告中化二建集团有限公司与内蒙古庆华集团腾格里精细化工分公司经协商自愿签订《建设工程施工合同》由原告作为乙方，内蒙古庆华集团腾格里精细化工分公司作为甲方，将腾格里精细化工分公司20万吨/年己内酰胺工程中的土建工程（包工包料）、安装工程（主材甲供）发包于原告。双方对承包范围、合同工期、合同价款与结算、违约责任等均作约定。原告方随即组织人员、机械设备进场施工。内蒙古庆华集团腾格里精细化工分公司于2012年12月14日经阿拉善盟市场监督管理局核准，名称变更为内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司。其股东为被告内蒙古庆华集团有限公司。2013年3月1日，内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司作为甲方，内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司作为乙方，原告作为丙方经协商达成三方协议，约定上述《建设工程施工合同》及相关补充协议等合同的履行双方变更为乙方和丙方。2015年10月27日，原告方因被告进度款未按期支付、材料供货短缺等原因联合其他施工单位向被告方提出2015年12月30日前对现场已完工工程按合同约定进行结算。至2015年2月份，被告方累计向原告支付工程款37252223.86元。原告使用被告水电费金额为416853.55元，被告代原告缴纳税金267512.02元。此后，因被告方未能向原告方支付已完工工程款，引发双方纠纷，原告即诉至本院。 本案在审理过程中，经双方协商同意，本院委托内蒙古衡正通价格评估有限责任公司对双方诉争的20万吨/年己内酰胺工程的价格进行评估。该公司2017年9月20日内衡正通（乌）评字[2017]第255号价格评估报告书价格评估结论为：价格评估标的物在评估基准日的价格为54089319元。 本院认为，本案原告与内蒙古庆华集团腾格里精细化工分公司所签订的《建设工程施工合同》，均系双方自愿达成，其内容并不违反相关法律规定，故本院认定该合同系有效合同，双方应当依约履行合同。原告按照合同约定对内蒙古庆华集团腾格里精细化工分公司合同所约定工程项目进行施工，内蒙古庆华集团腾格里精细化工分公司依法应予支付相应货款，双方现债权债务关系明确，内蒙古庆华集团腾格里精细化工分公司应当按照约定支付施工工程款；在本案案涉合同履行过程中，内蒙古庆华集团腾格里精细化工分公司变更为被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司，该公司业经市场监督管理部门核准，因此，被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司作为独立法人，能够以自己的财产独立承担本案民事责任；被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司在其设立之前的债务如未能清偿，可由其开办单位承担相应民事责任，同时原告方亦未提交证据证明被告内蒙古庆华集团有限公司、中国庆华能源集团有限公司出资未完全到位，故对于原告要求被告内蒙古庆华集团有限公司、中国庆华能源集团有限公司承担本案支付工程款责任的诉讼请求，本院不予支持。 本案双方当事人应当依照合同约定履行义务，原告依照合同约定履行了建设施工的义务，该合同工程款履行期限到期后被告拖欠原告工程施工款项未付，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，有下列情形的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。故本案被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司在原告方施工进度款支付方面具有迟延履行行为，经原告方多次催要仍未支付，故现原告方要求解除2012年3月份原告作为乙方与内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司作为甲方其后由被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司作为承继人经协商一致签订的《建设工程施工合同》，符合法律规定，本院依法予以准许； 被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司拖欠原告工程款的事实清楚，证据充分，双方当事人之间现已形成债权债务关系，依照相关法律规定，债是按照合同的约定和依照法律的规定在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，故被告作为债务人应当依约履行；被告方欠付工程款数额计算方式为，经鉴定原告方施工工程价格为54089319元，被告方已支付37252223.86元，核减后被告拖欠原告方工程款金额为16837095.14元。 对于原告方所主张的请求确认原告对20万吨/年己内酰胺工程折价或拍卖的价款在20514332.48元内享有建设工程价款优先受偿权的请求，因该请求根据相关规定，原告作为建设工程承包人行使优先权的期限已经超过规定期限，故原告不再享有对20万吨/年己内酰胺工程的优先受偿权，本院对原告方该项诉讼请求不予支持。 被告履行合同义务不符合约定条件，未按期支付工程款，原告请求被告承担拖延支付工程款的利息损失，本院依法予以支持；被告应当向原告承担未按期履行的损失责任。 据此，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项、第一百零七条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除2012年3月份原告中化二建集团有限公司与内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司签订的《建设工程施工合同》； 二、被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司支付原告中化二建集团有限公司工程款16837095.14元，于本判决书送达生效后30日内付清； 三、被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司支付原告中化二建集团有限公司利息2273007元（利息按贷款基准利率年利率6%计算，时间按照2014年6月1日至2016年8月30日计算），于本判决书送达生效后30日内付清； 四、原告中化二建集团有限公司支付被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司水电费416853.55元、被告缴纳税金267512.02元，合计684365.57元，由原告于本判决书送达生效后30日内付清； 五、驳回原告中化二建集团有限公司其他诉讼请求。 案件受理费72373元，由原告负担6173元，由被告内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司负担66200元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于阿拉善盟中级人民法院。 审判员 云 文 二〇一八年一月十一日 书记员 和建明