新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新0203民初1695号
原告：刘帝泽，男，1987年4月17日出生，汉族，个体从业人员。
原告：谢锶莹，女，1987年10月17日出生，汉族，个体从业人员。
委托诉讼代理人：王婕，新疆玺善律师事务所律师。
被告：乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司，住所地：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路190号。
法定代表人：靖帆，该公司经理。
被告：乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司克拉玛依分公司，住所地：克拉玛依区幸福路丁一号中央广场A4-2-01、02号。
负责人：靖帆。
被告：曹宁，男，1981年4月19日出生，汉族，个体从业人员，现下落不明。
原告刘帝泽、谢锶莹与被告乌鲁木齐五维印�装饰设计工程有限责任公司（以下简称五维印象装饰公司）、乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司克拉玛依分公司（以下简称五维印象装饰公司克分公司）、曹宁装饰装修合同纠纷一案，本院立案后依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告刘帝泽之委托诉讼代理人王婕、原告谢锶莹到庭参加诉讼。被告五维印象装饰公司、五维印象装饰公司克分公司、曹宁经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向法院提出诉讼请求：1、请求法院判令解除原、被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2、请求法院判令被告退还已付装修款97000元、已付材料款27370元；3、请求法院判令被告支付原告其他损失17530元（其中装修引起的财产损失10000元、房租及仓储费7530元）；4、请求法院判令三被告向原告支付违约金30000元；以上2至4项合计171900元。5、请求法院判令本案诉讼费由三被告承担。
事实及理由：2016年6月7日，原告与被告五维印象装饰公司克分公司签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定五维印象装饰公司克分公司为原告所有的克拉玛依区绿雅佳苑2幢2单元1102室进行装修，开工时间为2016年12月2日，竣工日期为2017年5月1日，工程造价243000元，双方还对工程价款、支付方式、违约责任等进行了约定。被告在进行了水电改造、厨房、卫生间铺砖装修，后房屋至今未装修完毕，原告至今居住在出租房屋内，并且在施工中还造成了严重跑水，导致原告部分财产受损。现原告为维护其合法权益，特向贵院提起诉讼，请依法判决！
被告五维印象装饰公司未答辩。
被告五维印象装饰公司克分公司未答辩。
被告曹宁未答辩。
本院经审理�明，原告当庭出示以下证据：
1、出示结婚证原件一份，证实二原告系夫妻关系；出示房屋买卖合同复印件一份，证实二原告系绿雅佳苑2幢2单元1102室所有权人；出示公司信息查询单一份，证实被告公司有装修资格；出示《家庭居室装饰装修工程施工合同》原件一份，证实原、被告签订装修合同；
2、出示装修费收据四份共计97000元，2016年6月7日20000元、2016年7月26日20000元、设计定金5000元、2017年1月9日20000元；出示POS机刷卡凭证一份，证实2016年7月13日支付5000元，2016年12月1日付款27000元，（总金额36600元=27000元装修费+7050元木地板费用+2550元采暖气），欲证实原告支付前期费用后被告未能如约履行，构成违约；
3、出示收条一份，推拉门5000元，木地板支付20760元，其中10000元通过微信转账给被告曹宁，其余的10760元支付现金，欲证实原�通过被告曹宁购买木地板向其支付了费用但未安装材料，购买的推拉门质量不符合尺寸，造成原告损失；
4、出示收据一份，被告曹宁在施工过程中造成漏水，致使原告家的背景墙、门套都被泡，购买门套等材料9600元；
5、出示房屋租赁合同原件一份，因双方约定竣工日期为2017年5月1日，而装修未竣工购买的家具需存放，存放地一天30元，计算2017年5月1日至2017年8月1日，共计2730元。原告因房屋推迟交工，租赁白碱滩区沁悦小区玫瑰园1幢7号租住，每个月1600元，计算2017年5月1日至2017年8月1日，共计4800元，合计7530元，欲证实因被告违约导致原告损失；
6、克拉玛依市京华装饰设计工程有限公司出具的证明一份及装修照片载明：2017年5月17日，物业公司通知1102号房屋因装修工人未关水龙头跑水，导致房屋内被水淹，水位较高。欲证实因被告装修失误导致原告已安装的门板、门套被水泡坏。
7、出示原告自认被告曹宁已经装修的工程一份：改水电、打地坪、吊顶、3处石膏背景墙、壁纸铺贴、二楼的封顶、瓷砖铺贴、二楼窗户改造；被告曹宁签字确认的未装修21项目清单一份：阳台柜2个，地台1个，鞋柜1个，餐边柜1个，橱柜、水盆1个，楼梯柜1个，双盆洗漱台1个，衣帽间1套，书房柜写字台1套，换气扇1个，宠物间柜1套，楼梯扶手踏步，梳妆台1个，全房壁纸，卫生间与厨房推拉门各1个，衣帽间地板，暖气3个，全房木地板，二楼窗户门，大门喷白，门口地砖。欲证实原告房屋共计29项需装修项目，被告曹宁已完成8项，剩余21项未完成，且被告曹宁认可原告已支付装修款97000元，尚欠3000元未支付，并承诺2017年5月15日交工。
本院经审理认定事实如下：2016年6月7日，原告与被告乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司克拉玛依分公司签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，二原告将位于克拉玛依区绿雅佳苑2幢2单元1102室交由被告五维印象装饰公司克分公司进行装修，合同约定：第一条工程概况1.1工程地点：克拉玛依区绿雅佳苑2幢2单元1102室；1.4开工时间为2016年12月2日，竣工日期为2017年5月1日；1.5工程造价243000元；第十条工程验收和保修10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：1、拆建改造完成后2、水电改造完成后验收3、防水施工完成后4、泥瓦工施工完成后5、现场木制作施工完成后6、油漆施工完成后7、成品安装完成施工后。第十一条工程款支付方式支付次数分三次第一次开工前三日支付70%即168000元，第二次工程进度过半支付28%即67200元，第三次双方验收合格支付2%即7800元，工程进度过半指：参照10-5现场木工�作施工完成签字确认后。第十二条违约责任12.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金500元。发包人：谢锶莹承包人：曹宁加盖乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司克拉玛依分公司。后被告五维印象装饰公司克分公司对原告房屋进行水电改造、打地坪、吊顶、背景墙、壁纸、二楼封顶、卫生间、厨房铺设瓷砖、二楼窗户改造等8项工程，其他尚有21项未进行，定制的木地板未安装、推拉门不符合尺寸，房屋至今未装修完毕，原告至今居住在租住的房屋内，并且在施工中还造成严重跑水，重新购置了门套等材料，并导致原告的部分财产受损。故诉至法院。
另查，合同签订后，2016年6月7日开始原告谢锶莹向被告曹宁共计支付装修费97000元，剩余的143000元由曹宁帮其贷款，由原告谢锶莹每月还款3380元，已支付10个月，共计支付装修款130800元。原告向被告曹宁支付的材料款安装情况：2017年1月7日购买5000元推拉门不符合尺寸无法使用、木地板微信转账10000元、材料款9600元（含采暖一个850元，共计3个，其中2个已安装，剩余7050元系木地板款），木地板经核实被告曹宁未向卖家支付钱款。门套、石膏条、门板等9000元（因被告装修施工导致漏水被泡坏已重新购买安装），租赁房屋盛放家具仓储费2730元、二原告租住白碱滩玫瑰园1幢7号3个月房租4800元。
另查，原告刘帝泽与谢锶莹于2014年2月12日登记结婚，婚后于2015年6月17日购买位于克拉玛依区绿雅佳苑2幢2单元1102室，2016年6月7日与被告曹宁签订该房屋的装修合同。
另查，依据国家企业信用信息公示系统显示：被告乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司于2004年10月13日成立，法定代表人靖帆，营业期至2018年10月13日，目前营业状�；乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司克拉玛依分公司（自然人投资或控股）于2015年6月17日成立，负责人靖帆，目前营业状态。曹宁系该装饰分公司在克拉玛依市的实际负责人，负责签订合同、装修及收取装修款。
本院认为，公民之间合法的装饰装修合同关系受法律保护。原、被告双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，系双方真实意思表示，可以证实装饰装修关系的事实存在，原告与被告之间装修关系确实发生真实有效，双方应当按照合同约定各自履行自己的义务。原告主张因被告未如约履行装修义务导致到期后被告下落不明，构成根本违约，解除合同诉求，经查实，被告曹宁在与原告签订合同后，仅仅履行了部分义务，且很多材料质量不过关导致重新购买，现分公司与总公司及曹宁本人均下落不明，欠下家装未完成，依据《中华人共和国合同法》第九十四条第（四）项规定当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，视为根本违约，故本案被告曹宁的行为已经构成违约，原告主张解除合同诉求本院依法予以支持。
关于原告主张返还已支付的装修款97000元、材料费27370元的诉求，经查实原告谢锶莹向被告曹宁现金支付装修款97000元，有被告曹宁出具的收据及被告曹宁签字确认的装修项目清单一份可以证实，被告曹宁构成违约，原告要求解除合同合法有据，但要求全部返还没有法律依据，双方未签订装修工程预算表，但原告认可被告实际对房屋进行了8个项目的装修，因被告下落不明，本案无法进行工程量的鉴定，可依据被告已经施工的情况及原告按照约定装修总额的243000元中原告已交付的比例进行计算得出合理的施工费用，再进行扣减，较为合理。原告已交付�金97000元，贷款支付的装修费33800元（每月3380元，十个月）二项合计130800元，已支付的8项占装修总项比例27.58%（8项÷29项），已装修部分的费用占原告已支付部分费用的金额为36074.64元（130800元×27.58%），因原告对于贷款部分33800元未在本案中主张，已另行起诉，故本案应在计算中按主张的金额计算，应按照原告主张的现金97000元中予以扣减，避免重复计算，被告曹宁完成8项工程装修费36074.64元应从原告已支付的装修费97000元中予以扣减剩余部分属未完成而原告已支付的装修费，因被告违约应向原告退还装修费60925.36元(97000元-36074.64元)。
关于原告主张返还材料款27370元（其中主张木地板20760元、推拉门5000元、采暖气850元）及已支付的36600元扣除27000元装修费剩余7050元是木地板费用。经查明推拉门因不符合尺寸无法安装，被告未进行处理，原告已重新找�修公司更换；木地板费用原告通过微信支付10000元，现金支付7050元，被告收到原告支付的木地板钱款未实际购买及安装，导致原告重新购买安装，采暖气费原告已支付在被告确认的未完成工程单上载明3个，实际仅安装2个，现原告主张一个采暖气850元，以上事实原告出示了微信转账记录、被告出具的收据及被告曹宁未完成工程的确认单可以证实，被告收取原告材料款代为购买材料的行为未实际履行或履行不能构成违约，原告已支付的材料款但未实际安装及安装不合格的部分金额应当予以返还，本院依法予以支持的材料款为推拉门5000元、采暖气费850元、木地板17050元，共计22900元，超出的部分原告未能提供有效的证据予以证实，不予支持。
关于原告主张的装修过程中造成的损失17530元，其中财产损失10000元，房租及租赁仓库（存放家具）费用共计7530元。原告为此提供视频，内容显示因被告装修导致跑水、泡坏了已安装好的门套、门板等，该部分原告已重新购买并安装，并出具收据被泡坏的装修材料费9000元，可以证实因被告装修过程中导致原告已装修部分的材料损坏的事实，而被告未及时进行修补更换，但原告主张财产损失10000元，仅提供了9000元的材料收据证明，剩余的部分未能提供证据，故该项主张本院依法予以支持的财产损失为9000元。损失中的房租及仓储7530元，因双方签订的装修合同2017年5月1日完工，原告已购买家具，被告延误工期现下落不明导致已订购的家具无法放入也无法入住，原告租赁绿雅佳苑2幢2单元302室存放家具每日30元，租住白碱滩玫瑰园1幢7号房屋，每月房租1600元，主张仓储家具及房租均从2017年5月1日至8月1日，共计3个月，有房主蔡璐书写的证明一份及与房主签订的《房屋合同》一份，以上均可以证实事实存在，属原告直接损失，被告应当予以赔偿。
关于原告主张的违约金30000元，按照合同约定延误一天500元计算，本院认为被告违约在先后下落不明，其行为明显构成了根本违约，在装修过程中收取原告材料款未进行购买且购买的其他材料又不符合尺寸或无法使用，导致原告重新购买，行为恶劣，严重违反诚信原则，双方签订的合同不违反法律规定，约定的延误一天支付违约金500元，虽然过高，但是被告未提出异议，其违约的行为远远超出正常范围，故原告的该项诉讼请求本院依法予以支持。
对于原告主张三被告共同承担赔偿责任的诉求，依据《中华人民共和国公司法》的规定，有限责任公司的分公司不具有企业法人资格，其民事责任由该总公司承担。分公司虽然不具独立法律地位，但依据《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、《�高人民法院关于使用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第四十条规定，依法设立的分公司可以作为民事诉讼的当事人，具有诉讼资格。本案中分公司经过工商备案登记领取了营业执照，可以作为本案被告，依据合同相对性分公司也应当承担责任，且分公司占有和使用的财产归属于总公司，责任总公司应当承担。本案中被告曹宁系被告五维印象装饰公司克分公司实际负责人，在与原告的装修过程中收取装修费、签订合同均签署个人姓名，作为实际负责人也应当承担赔偿责任。
综上，原告主张解除合同，因被告已经根本违约，故本院依法予以支持；原告主张的返还装修款、材料款的诉讼请求，本院依法予以支持的装修款为60925.36元，材料款为22900元；原告主张的损失诉讼请求，本院依法予以支持财产损失9000元，房租及仓储费用7530元。被告五维印象装饰公司、五维印象装饰公司克分公司、曹宁经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，放弃当庭答辩及质证的权利，由此产生的对其不利的法律后果由其自行承担。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、第二百六十二条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、《最高人民法院关于使用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第四十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原告刘帝泽、谢锶莹与被告乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司克拉玛依分公司于2016年6月7日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；
二、被告乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司、乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司克拉玛依分�司、曹宁向原告刘帝泽、谢锶莹于本判决生效之日起五日内返还装修款60925.36元、材料款22900元，合计83825.36元；
三、被告乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司、乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司克拉玛依分公司、曹宁向原告刘帝泽、谢锶莹于本判决生效之日起五日内赔偿财产损失9000元、房租及仓储费7530元，合计16530元；
四、被告乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司、乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司克拉玛依分公司、曹宁向原告刘帝泽、谢锶莹于本判决生效之日起五日内支付违约金30000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3738元、公告费710元、邮寄送达费107.20元，由原告刘帝泽、谢锶莹负担897元，被告乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司、乌鲁木齐五维印象装饰设计工程有限责任公司克拉玛依分公司、曹宁负担3658.20元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院。
审 判 长 杨慧敏
人民陪审员 娄菊华
人民陪审员 林 莉
二〇一八年一月十一日
书 记 员 马俊霞