安徽省临泉县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖1221民初1536号
原告：河南省恒宇建筑工程有限公司。统一社会信用代码914101007708783462(1-1),住所地郑州市管城区东大街59号1号楼1单元4层3号.
法定代表人:刘超,该公司董事长.
委托代理人:张继洲,该公司职工.
委托代理人：师博，安徽仲天律师事务所律师。
被告:安徽好迪家居有限公司,统一社会信用代码91341221550166777G(1-1),住所地安徽省临泉县工业园区建设南路。
法定代表人：韩健，该公司经理。
原告河南省恒宇建筑工程有限公司（以下简称恒宇公司）与被告安徽好迪家居有限公司（以下简称好迪公司）建设工程合同纠纷一案，原告于2016年3月24日诉至本院。本院受理后，依法组成合议庭于2016年8月1日公开开庭进行了审理。原告河南省恒宇建筑工程有限公司的委托代理人张继洲、师博到庭参加诉讼，被告安徽好迪家居有限公司经本院传票传唤，无正当理由，拒不到庭。本案现已审理终结。
原告恒宇公司诉称：2013年5月24日，原告通过招投标程序，承包了被告招标的新都御景小区三期三标段34号、35号楼建设项目的土建、安装、装饰工程，并签订了《建设工程施工合同》一份。合同约定价款暂定为2548万元，另加安全文明施工费25.86万元和农民工工伤保险费6.46万元。计划开工日期为2013年5月30日（以实际为准），计划竣工日期2014年3月26日，总工期300天。合同第23.2（2）条约定：“采用可调价格合同，合同价款调整方法：按《2000年安徽省定额估价表》、《2000年安徽省水电安装定额》、《1999年安徽省装饰定额》、《2000年安徽省取费标准》和阜阳市当月材料信息价，按预算加系数进行调整。取费标准为二类。”合同第26条约定：“单栋地下室车库封顶预付工程款总价的20%，每六层结构封顶付总价的15%，内抹灰结束付总价的15%，脚手架拆除后付至工程总造价的90%，验收审计后付至工程总造价的95%，余5%作为保险金一年到期一次性付清”。合同第35.1条：“1、发包人不按合同约定支付工程进度款，视为违约；3、发包人不履行合同义务和不按合同履行义务都视为违约”。“违约责任：1、拖欠的工程款按同期银行贷款两倍支付利息；2、每天违约罚款2000元”。2014年4月10日原告将35号楼地下室封顶之日起，被告应支付给原告工程进度款人民币3559492元；2014年4月12日原告将34号楼地下室封顶，被告应支付给原告工程进度款人民币803101元；2014年6月27日原告将34号楼全部封顶并交付被告使用，被告应支付给原告工程进度款人民币3011631元，2014年7月9日原告将35号楼六层封顶，被告应支付给原告工程进度款人民币2669619元；2014年10月16日原告将35号楼十二层封顶，被告应支付给原告工程进度款人民币2669619；2015年1月12日原告将35号楼18层封顶，被告应支付给原告工程进度款2669619元，现35号楼已经完工80%以上，被告应支付给原告工程进度款人民币2669619元，以上被告应支付进度款总额为21843366元，被告仅于2014年12月15日至2015年5月14日支付给被告进度款人民币7800000元。余款被告拒绝支付，已构成违约，且给原告造成巨大的经济损失。原告起诉，请求判令1、被告支付给原告约定应付工程进度款14043366元（合同约定因设计变更、增加工程费用待总结算时另计）；2、被告支付逾期进度款的两倍同期银行利息2001129元（按中国人民银行公布的一年以上三年以下的贷款利率计算），且约定利息支付逾期进度款全部清偿之日止；3、判令被告支付逾期进度款违约金（每天人民币2000元）暂定人民币1460000元，且约定违约金计算至工程进度款全部付清之日止；4、判令被告支付逾期付款造成的经济损失（每天人民币2000元）暂定人民币1460000元，且约定违约金计算至工程进度款全部付清之日止；5、与本案有关的诉讼费用由被告承担。
原告为支持其诉讼请求，向本院提举如下证据材料：
第一组：原告营业执照、法定代表人证明书、资质证书，表明原告的诉讼主体资格和资质等级状况；
第二组：中标通知书、建设工程施工合同，表明原、被告之间存在建设工程施工合同关系，原告作为施工企业承建被告建设的临泉县新都御景小区三期三标段34、35号楼、2号地下车库土建、安装、装饰工程；约定了原、被告关于工程价款及工程进度款的支付及原、被告违约责任，拖欠工程款按同期银行贷款两倍支付利息，每天违约罚款2000元。
第三组：建设工程施工许可证、开工报告、工程开工报审表、工程开工令，表明原告承建的临泉县新都御景小区三期三标段34、35号楼及2号地下车库土建、安装、装饰工程依法取得施工许可，并于2013年8月16日开始施工；
第四组：施工日志、钢筋安装检验报验申请、验收记录、隐蔽工程验收记录、土方开挖工程检验批质量验收记录（10批次），表明原告施工节点均经过监理验收，质量合格；
第五组：临泉县新都御景小区三期三标段34、35号楼及2号地下车库现场照片，表明原告承建的临泉县新都御景小区三期三标段34、35号楼及2号地下车库工程材料检验、隐蔽工程验收、土方开挖分项工程验收均属合格，符合《建设工程施工合同》约定的工程质量标准；临泉县新都御景小区三期三标段2号地下车库、34号楼工程的现状，原告已实际使用2号地下车库、34号楼，被告应按《建设工程施工合同》第26条的约定，向原告支付工程总造价的95%。临泉县新都御景小区三期三标段35号楼工程的施工现状，35号楼工程已完成内抹灰，被告应按《建设工程施工合同》第26条的约定，向原告支付工程总造价的80%；
第六组：工程款支付申请表、工程款支付凭证（共计人民币780万元），表明原告依据《建设工程施工合同》第26条向被告申请支付工程进度款，被告仅向原告支付工程进度款人民币780万元。被告一直没有按照合同约定支付进度款，应当承担逾期支付的二倍银行贷款利息和每天2000元的违约金，并赔偿因逾期付款给原告造成的经济损失；
第七组：塔机租赁合同、新都御景钢管内外架合同书、工资发放花名册，表明因被告逾期支付工程款，造成工期延误
导致原告支付脚手架延期使用费人民币1926666元、升降机（人货电梯）延期使用费123500元、起重器延期使用费330000元，三项合计造成的直接损失为：2380166元。因被告逾期支付工程款，造成工期延误导致多原告支付人员工资，造成经济损失为：1173000元。因被告逾期支付进度款造成工期延误，致使原告经济损失总合计为人民币3553166元。
被告安徽好迪家居有限公司未答辩，只向本院提交了该公司的营业执照、法定代表人证明书，表明被告的诉讼主体资格。
综合以上举证及当事人的陈述，本院查明的事实如下：2013年5月24日，原告通过投标，承包了被告好迪公司位于临泉县前进路东段南侧，建设路西侧，于王沟东侧新都御景小区三期三标段34号、35号商住楼建设工程的土建、安装、装饰工程、地下车库，并签订了《建设工程施工合同》一份。合同约定包工包料，总价款暂定为2548万元，另加安全文明施工费25.86万元和农民工工伤保险费6.46万元，合计2580.32万元。合同第23.2（2）条约定：“采用可调价格合同，合同价款调整方法：按《2000年安徽省定额估价表》、《2000年安徽省水电安装定额》、《1999年安徽省装饰定额》、《2000年安徽省取费标准》和阜阳市当月材料信息价，按预算加系数进行调整。取费标准为二类。”合同第26条约定：“单栋地下室车库封顶预付工程款总价的20%，每六层结构封顶付总价的15%，内抹灰结束付总价的15%，脚手架拆除后付至工程总造价的90%，验收审计后付至工程总造价的95%，余5%作为保险金一年到期一次性付清”。合同第35.1条：“1、发包人不按合同约定支付工程进度款，视为违约；3、发包人不履行合同义务和不按合同履行义务都视为违约”。“违约责任：1、拖欠的工程款按同期银行贷款两倍支付利息；2、每天违约罚款2000元”。合同约定工期300天。2013年8月16日工程总监签发工程开工令。2014年4月14日34号、35号地下室封顶并通过监理验收确认，原告向被告申请要求支付工程款5096000元，被告法定代表人收到申请后，并在支付工程款申请表上签字，但没有支付。原告继续为被告施工，原告于2014年8月1日、2014年10月23日继续要求被告支付工程款1274万元被告均没有支付。2014年6月27日原告将34号楼全部封顶，并已交付被告使用。2015年1月12日35号楼18层封顶，现在35号楼主体工程已经完工，被告应支付给原告80%以上的工程款。直到2014年12月5日被告才支付给原告第一笔款50万元。2015年11月22日原告向被告要求支付工程款明确提出34号、35号楼主体工程已完工，原告无力垫付工程款，如不付，工程将延期。截止2015年5月14日被告总共支付工程款780万元。此后多次向被告催要工程款，被告不予支付，原告于2016年2月20日下发停工报告。由于被告不能按时支付工程款，已构成违约，且给原告造成巨大的经济损失。原告起诉，请求判令1、被告支付给原告约定应付工程进度款14043366元；2、被告支付逾期进度款的两倍同期银行利息2001129元，且约定利息支付逾期工程款全部清偿之日止；3、判令被告支付逾期进度款违约金（每天人民币2000元）暂定人民币1460000元，且约定违约金计算至工程进度款全部付清之日止；4、判令被告支付逾期付款造成的经济损失（每天人民币2000元）暂定人民币1460000元，且约定违约金计算至工程款全部付清之日止；5、与本案有关的诉讼费用由被告承担。
上述事实，有原、被告陈述及其所提供的上述证据，经庭审质证、认证在卷佐证。
本院认为：原告恒宇公司与被告好迪公司签订的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，对双方都具有约束力，双方应当严格按照合同约定履行自己的合同义务。原告于2014年6月27日将34号楼全部封顶，并已交付被告使用。2015年1月12日35号楼18层封顶，现在35号楼主体工程已经完工，按照合同约定被告好迪公司应支付工程总价款的90%。被告应支付给原告工程进度款21843366元，被告只支付780万元,故原告要求被告好迪公司支付工程进度款14043366元的诉讼请求，本院予以支持。2014年4月12日34号、35号楼地下室封顶时，并经过监理验收合格，好迪公司应按合同约定支付第一笔工程款5096000元，而直到2014年12月5日好迪公司才支付了第一笔工程款50万元，属于违约行为，直至恒宇公司2016年3月24日起诉之日，好迪公司一直未按实际工程进度支付工程款，应按合同约定向原告支付同期银行贷款利息2倍的逾期付款利息及每日2000元的违约金。原告要求被告逾期支付工程款利息2001129元，利息算至2016年4月14日止，以后利息按合同约定另行计算，违约金为2000元×730天（2014年4月12日至2016年4月11日）＝1460000元。综上，好迪公司应支付给恒宇公司各项款项为14043366元＋2001129元＋1460000元＝17504495元。对于恒宇公司主张的其他经济损失146万元，因原、被告在合同中没有明确约定，原告未能提供有效证据予以证明，本院不予支持。本案经审判委员会研究讨论决定。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四之规定，判决如下：
一、被告安徽好迪家居有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告河南省恒宇建筑工程有限公司工程款、利息、违约金等共计17504495元。以后利息另行计算。
二、驳回原告河南省恒宇建筑工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。
案件受理费135587元，诉讼保全费5000元，合计140587元，由原告河南省恒宇建筑工程有限公司负担10587元，被告安徽好迪家居有限公司负担130000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。
审 判 长 臧华杰
审 判 员 吴中世
人民陪审员 陈东海
二〇一六年十月二十八日
书 记 员 吴旭丽
附有关法律条文
《国华人同共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有证人提供证据。当事人及其代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。