福建省漳浦县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0623民初3840号
原告：中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司，住所地辽宁省大连市甘井子区。
法定代表人：刘恩清，总经理。
委托诉讼代理人：张峰，北京大成律师事务所律师。
委托诉讼代理人：邓淼今，北京大成律师事务所律师。
被告：腾龙芳烃（漳州）有限公司，住所地福建省漳州市漳浦县。
法定代表人：胡殿选，董事长。
委托诉讼代理人：许钦云，北京盈科（泉州）律师事务所律师。
原告中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司（以下简称一重公司）与被告腾龙芳烃（漳州）有限公司（以下简称腾龙公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年8月15日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告一重公司的委托诉讼代理人张峰及邓淼今、被告腾龙公司的委托诉讼代理人许钦云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一重公司向本院提出诉讼请求：1.判令腾龙公司继续履行合同接收合同货物凝析油装置加氢反应器保护罐两台15-D-104A/B，并向一重公司支付买卖合同尾款3745000元；2.判令腾龙公司赔偿延迟支付货款、延迟收货给一重公司造成的损失合计1155448元，具体包括保护罐短倒费用8640元，保护罐码头仓储费用255000元，人员仓储管理费425000元，进度款延期支付利息216686元（从2015年3月31日至2017年9月30日按中国人民银行同期同类贷款利率计算），到货款延期支付利息215337元（暂计至2017年7月30日止），涂漆费用26200元，充氮费用4000元，喷砂费用4585元。事实和理由：一重公司与腾龙公司于2014年9月30日签订了《凝析油装置加氢反应器的保护罐15-D-104A/B买卖合同》（合同号为A14PED064A），合同约定由一重公司向腾龙公司制作两台凝析油装置加氢反应器的保护罐，合同总价共计535万元，合同交货期2015年5月31日前。合同付款条件为：合同生效后支付30%预付款，两台设备的制造材料到达现场后支付30%进度款，设备到达现场验收合格后支付35%到货款，质保期届满后支付5%质保金。合同生效后，一重公司依约履行义务，向腾龙公司递交了预付款保函，积极开展设备制造工作，腾龙公司于2014年12月24日支付了30%预付款。2015年2月14日，保护罐制造所需材料到厂，双方代表进行了现场见证，一重公司在2015年3月23日开具了进度款保函，此后多次催讨进度款，腾龙公司迟迟不予支付。2015年4月27日及2015年6月16日腾龙公司两次发函通知延期交货，2015年7月20日，双方签署了《交货期变更备忘录》，认可交货期变更会给一重公司带来额外的成本及损失，包括装卸费、仓储费等，交货期改为2015年11月30日，腾龙公司保证不再发生交货变化，同时腾龙公司同意进度款的支付不需要一重公司重新开具进度款保函。此后，腾龙公司仍以各种理由推脱，明确无法付款，不能确定具体交货期。截至目前，腾龙公司延期收货已达25个月，延期支付进度款已达27个月，已经严重违约，给一重公司造成巨大损失，特要求其支付余款并赔偿损失。
腾龙公司辩称，合同4.2约定进度款：两台设备制造材料到达乙方现场，经甲方确认满足进度要求后15个工作日内乙方提供合同总金额30%进度款保函，进度款保函有效期至全部货到甲方现场并经性能验收合格后30日，甲方收到银行保函验明无误后，向乙方支付合同总金额30%进度款。乙方未能在约定时间内提供符合要求的银行保函的，甲方有权视乙方放弃进度款，待支付到货款时再一并支付。合同4.3约定到货款：货物到甲方施工现场性能验收合格且乙方提供合同总价全额发票后三十日内，支付乙方合同总额的35%作为到货款。合同4.4约定质保金：质保期满完成保固责任且无违约扣款事项，三十日内无息支付合同总价5%的质保金，有违约扣款事项，甲方直接从质保金中扣减，质保金不足支付违约扣款的，乙方应在接到甲方通知后5日内支付不足款项。结合本案情况，设备均没有到场，发票也没有开具，一重公司没有依约将保函延期（备忘录约定保函有效期应当延期至2015年12月31日），故一重公司要求的进度款、到货款、质保金都没有依据。一重公司要求支付损失1155448元的具体计算及相关依据腾龙公司不予认可，相关费用产生，应有相应证据，仅凭表格无法证明。延期利息也没有依据，本案款项未达到支付条件，故不存在逾期的违约金。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1、一重公司提供照片欲证明两台保护罐已生产完成，腾龙公司经质证对其真实性有异议，认为无法证明照片上的货物就是本案讼争的货物。该两张关于保护罐的照片无法证明系本案讼争货物，对其关联性及证明力不予认可。2、一重公司提供关于仓储服务收费情况的调查报告及费用计算表欲证明腾龙公司违约造成损失的计算依据及计算过程，腾龙公司经质证对其真实性、证明内容有异议，认为计算损失的计算方式没有相关凭证予以佐证。调查报告及费用计算表均系一重公司自行制作，没有第三方机构认定或相关费用凭证予以证明，故对其真实性及证明力不予认可。3、一重公司提供催款函欲证明有向腾龙公司催告收货并给付货款，腾龙公司经质证对其真实性有异议，表示并没有收到该催款函。一重公司陈述催款函系用快递形式交付给腾龙公司，但未提供相关回执予以证明腾龙公司有收到该催款函，腾龙公司也否认有收到该催款函，故对其证明力不予认定。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年9月30日，一重公司作为乙方与作为甲方的腾龙公司签订《凝析油装置加氢反应器的保护罐15-D-104A/B买卖合同》（合同编号A14PED064A）一份，约定腾龙公司向一重公司采购两台凝析油装置加氢反应器的保护罐15-D-104A/B。合同3.1条约定合同总价格为535万元。合同4.1条约定预付款：合同生效后30日内乙方提供合同总金额30%预付款保函，甲方收到银行保函且验明无误后，向乙方支付合同总金额30%预付款；乙方未能在30日内提供符合要求的银行保函的，甲方有权视为乙方放弃预付款，待支付到货款时再一并支付。4.2条约定进度款：二台设备制作材料到达乙方现场，经甲方确认满足进度要求后15个工作日内乙方提供合同总金额30%进度款保函。甲方收到银行保函且验明无误后，向乙方支付合同总金额30%进度款。乙方未能在约定的时间内提供符合要求的银行保函的，甲方有权视为乙方放弃进度款，待支付到货款时再一并支付。4.3条约定到货款：货物到甲方施工现场性能验收合格且乙方提供合同总价全额发票后三十日内，支付乙方合同总额的35%作为到货款。4.4条约定质保金：质保期满完成保固责任且无违约扣款事项，三十日内无息支付合同总价5%的质保金。5.1条约定交货期：2015年5月31日前，如甲方根据工程进展状态决定修改交货期，需提前一个月书面通知乙方，乙方应配合甲方之要求。5.2条约定交货地点为漳州古雷经济开发区甲方施工现场车板交货。8.1条约定货物的质保期为设备安装验收合格之日起12个月。11.2条约定逾期付款的违约责任：由于甲方责任导致逾期付款，每逾期一日，甲方应按逾期付款金额的银行同期贷款利率支付违约金给乙方。合同还对其他权利义务进行了约定。
合同签订后，腾龙公司于2014年12月24日支付合同预付款160.5万元。2015年4月10日及2015年7月13日，一重公司分别向腾龙公司发传真，要求其支付进度款。
2015年7月20日，一重公司与腾龙公司共同签署《交货期变更备忘录》，约定1、原合同约定的交货期为2015年5月31日，由于买方的原因，交货期变更为2015年11月30日；2、项目交货期变更给卖方带来额外的成本及损失，包括装卸费、仓储费、保函延期费，双方后续友好协商；3、根据合同，卖方采购了钢板并于2015年2月14日到厂，买方随后派见证人员到卖方工厂对钢板进了见证。因保函过期非卖方原因产生，买方同意进度款的支付不需要卖方重新开具进度款保函，同时买方承诺，在货物发货之前，买方优先向一重公司支付进度款；4、本备忘录签署后，交货期不再发生变化等。
2016年4月11日，一重公司发传真给腾龙公司，要求腾龙公司先行支付相关的防护及仓储费用。
两台凝析油装置加氢反应器的保护罐15-D-104A/B已制造完毕。一重公司至今未开具合同全额增值税专用发票给腾龙公司，也未将合同货物交付给腾龙公司。腾龙公司陈述因工程进度的原因，所以才要求一重公司延期交货，现在暂时还不具备收货条件。
本院认为，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。腾龙公司与一重公司签订《凝析油装置加氢反应器的保护罐15-D-104A/B买卖合同》及备忘录，系双方真实意思表示，合同及备忘录合法有效，应受法律保护，双方应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，腾龙公司依约支付了预付款，一重公司亦依约采购了设备制作材料即钢板（该钢板于2015年2月14日到达乙方即一重公司现场，腾龙公司对钢板进行了见证），并于2015年3月23日递交进度款保函给腾龙公司，腾龙公司应依合同4.2条（二台设备制作材料到达乙方现场，经甲方确认满足进度要求后15个工作日内乙方提供合同总金额30%进度款保函）的约定于2015年3月6日前支付相应的进度款即535万元×30%=160.5万元，并依合同11.2条（由于甲方责任导致的逾期付款，每逾期一日，甲方应按逾期付款金额的银行同期贷款利率支付违约金给乙方）的约定支付以160.5万元为基数自2015年3月31（按诉求）日起至还清款项止按中国人民银行同期贷款利率计算的违约金。
一重公司已依约将两台凝析油装置加氢反应器的保护罐制造完毕，腾龙芳烃公司理应按约定对货物进行接收并支付余款。现腾龙芳烃公司以自身原因多次延迟交货时间也不履行支付货款的义务，致使一重公司无法履行交货义务，责任在于腾龙公司。原合同约定交货日期为2015年5月31日，后因腾龙公司的原因，双方将交货期变更为2015年11月30日，并表示该交货期不再发生变化。2015年11月30日后，腾龙公司由于自身工程进度及不具备收货条件的原因，至今未能接收涉案货物。交货期限届满后，腾龙公司拒收货物，一重公司未依法提存货物，现要求腾龙公司继续履行合同接收货物，不违反法律规定，应予准许，接收货物的合理时间以本判决生效后30日内为宜，但一重公司应将货物运至交货地点漳州古雷经济开发区腾龙公司施工现场。合同4.3条约定货物到甲方施工现场性能验收合格且乙方提供合同总价全额发票后三十日内，支付乙方合同总额的百分之三十五作为到货款，依照《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款规定：“当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就”，腾龙公司本应于2015年11月30日接收货物，现因自身原因故意拒绝接收货物，应视为货到现场的条件已成就，腾龙公司应于收到或拒收一重公司提交的合同总价全额发票后30日内支付到货款535万元×35%=187.25万元。合同4.3条约定质保期满三十日内支付合同总价5%的质保金，因腾龙公司尚未实际接收货物，故质保金的付款条件未成就，一重公司可以待条件成就后另行主张。一重公司诉请腾龙公司赔偿延迟收货造成的保护罐短倒费用、保护罐码头仓储费用、人员仓储管理费用、涂漆费用、充氮费用、喷砂费用，因未提供充分确切的证据予以证明损失的存在及具体损失数额多少，故对该诉请不予支持。
综上所述，一重公司请求腾龙公司接收合同货物并支付合同尾款3745000元，部分有事实、合同和法律为据，部分予以支持；请求支付进度款的延期支付利息216686元，部分有依据，部分予以支持；请求支付到货款延期支付利息及保护罐短倒费用、保护罐码头仓储费用、人员仓储管理费用、涂漆费用、充氮费用、喷砂费用，依据不足，不予支持。腾龙公司辩解要求支付进度款及其利息、到货款没有依据应予驳回，该辩解理由不成立，不予采纳；辩解要求支付质保金、到货款利息及延迟交货造成的仓储等费用等损失依据不足应予驳回，该辩解理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四第一款规定，判决如下：
一、腾龙芳烃（漳州）有限公司应于本判决生效之日起三十日内接收中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司交付的凝析油装置加氢反应器的保护罐15-D-104A/B两台（交货地点：漳州古雷经济开发区腾龙芳烃（漳州）有限公司施工现场）；
二、腾龙芳烃（漳州）有限公司应于本判决生效之日起十日内支付中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司进度款160.5万元，并支付自2015年3月31日起至2017年7月30日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息；
三、腾龙芳烃（漳州）有限公司应于收到或拒收中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司交付的金额为535万元的增值税专用发票之日起三十日内，支付中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司到货款187.25万元；
四、驳回中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费46004元，由中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司负担11569元，腾龙芳烃（漳州）有限公司负担34435元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。
审 判 长 邓燕素
人民陪审员 林智全
人民陪审员 曾丹菲
二〇一七年十月九日
法官 助理 黄艺伟
书 记 员 林旭东
申请执行提示：
申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第四十五条当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。
当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。