北京市海淀区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）京0108民初30739号
原告顺平县博京建筑劳务有限公司，住所地河北省保定市顺平县蒲阳镇东五里岗村。
法定代表人翟永仓，执行董事。
委托代理人张红立，北京市中勤律师事务所律师。
被告北京中赢宏福建筑工程有限公司，住所地北京市海淀区厢黄旗2号楼2层X06-295室。
法定代表人张庆中，执行董事。
被告北京铭龙达建材商贸有限公司，住所地北京市海淀区清河西三旗东（一分区）平房。
法定代表人张庆中，执行董事。
原告顺平县博京建筑劳务有限公司（以下简称博京劳务公司）与被告北京中赢宏福建筑工程有限公司（以下简称中赢公司）、北京铭龙达建材商贸有限公司（以下简称铭龙达公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告博京劳务公司委托代理人张红立到庭参加了诉讼。被告中赢公司、铭龙达公司经本院合法传唤未到庭应诉，本院缺席予以审理。本案现已审理终结。
博京劳务公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法解除我公司与中赢公司于2016年3月31日签订的《朔天运河土石方工程施工内部承包合同》；2、请求依法判令中赢公司返还工程保证金30万元，并自2016年4月1日起按照中国人民银行提起贷款利率支付利息损失，铭龙达公司承担连带责任；
3、请求依法判决中赢公司赔偿我公司经济损失350000元；4、诉讼费用由中赢公司、铭龙达公司承担。事实与理由：2016年3月31日，我公司与中赢公司签订《朔天运河土石方工程施工内部承包合同》，合同约定中赢公司将朔天运河土石方工程的部分工程交给我公司施工，施工范围为“河道开挖（300*200*18米）KM.运距0-5公里（挖运平），”运距超出5公里另外协商计费，工程量以500万方为基数根据施工进度增减，工程单价为每立方米税后19元，施工机械要求：专业工程车后八轮，360以上的挖掘机，推土机，要求车况良好。工程进场时间为2016年4月15日。2016年4月1日，中赢公司告知我公司要交30万元工程保证金，并保证2016年4月20日开工进场，如到5月20日不能开工进场如数退还保证金。当日，我公司委托韩艳文将款项汇入中赢公司指定的关联公司铭龙达公司账户内并出具了收条，中赢公司相关经办人签字并盖章确认。合同签订后，我公司即开始组织施工工程车、相应技术人员、施工工人，投入大量资金。时至今日，仍不能开工进场，造成我公司巨大经济损失，因此我公司诉至法院，要求解除《朔天运河土石方工程施工内部承包合同》，退还工程保证金，并赔偿经济损失。铭龙达公司作为出借账户方及中赢公司的关联公司，对铭龙达公司退还保证金及利息承担连带责任。
中赢公司、铭龙达公司未出庭应诉，亦未提交书面答辩意见。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。庭审中，博京劳务公司提交2016年3月31日其公司作为乙方与甲方中赢公司签订的《朔天运河土石方工程施工内部承包合同》，约定中赢公司就朔天运河土石方工程的部分工程同意交付给博京劳务公司施工，工程地址为河北省廊坊三河市黄土庄镇胡桥村，以现场技术交底桩号为准；工程施工范围为河道开挖，运距0-5公里（挖运平），运距超出5公里另外协商计费；施工机械要求专业工程车后八轮，360以上的挖掘机、推土机；工程单价为每立方米税后19元；工程进场时间定于2016年4月15日；施工过程中由甲方原因造成的停工误工，确实因甲方原因造成停工，以一天累计8小时为一个计算单位按当地预算定额赔付机械及人工费，停工三天以上由甲方按2012年的定额赔付；施工过程中甲方暂扣100万元人民币作为工程施工人员意外伤害保证金及合同履约保证金，待工程按时完工后未曾出现任何其他事故及违约现象，甲方给予退还给乙方。庭审中，博京劳务公司另提交中赢公司盖章、中赢公司法定代表人张庆中签字、收款人蔡常兰签字的收条一份及转账凭条，其中收条内容为：今收到博京劳务公司工程保证金30万元，保证4月20日开工进场，如到5月20日因甲方原因不能开工进场如数退还保证金。转账凭条为付款方韩艳文向铭龙达公司账户内转账30万元。博京劳务公司据此主张上述合同签订后中赢公司收取了30万元保证金，但工程至2016年5月20日未依约开工，未能开工进场原因中赢公司未予以说明，现要求中赢公司退还30万元保证金支付相应利息，另主张铭龙达公司为中赢公司指定账户公司及关联公司，要求承担连带给付责任。
博京劳务公司另主张中赢公司赔偿损失35万元，为此提交2016年4月8日刘志勇出具的收条及2016年4月26日洽商单，收条内容为：今收到博京劳务公司朔天运河土石方工程调车定金15万元（50台自卸车）、挖掘机调车定金4万元（8台3**型挖掘机）、装载机调车定金1.5万元（3台50装载机），共计收到定金20.5万元，刘志勇必须保证上述车辆、设备开工前两天到位，如2016年4月20日不能如期开工，此定金不予退还。洽商单内容为：因博京劳务公司朔天运河土石方工程2016年4月20日未能入场，造成车辆（装卸车、挖掘机、装载机）放空，博京劳务公司同意2016年4月20日起支付放空费，每天一万元，直至进场，刘志勇保证此期间上述工程车辆、设备随时到位，博京劳务公司先行支付车辆放空费10万元，多退少补，如2016年5月20日仍不能进场，则博京劳务公司交付的20.5万元定金刘志勇不予退还。博京劳务公司据此主张因未能按时进场开工，支出定金及放空费，要求中赢公司予以赔偿。庭审中刘志勇到庭陈述了相关情况。就主张的经济损失的余额，博京劳务公司主张系预估的经营损失，对此未提交相关证据。
中赢公司、铭龙达公司经本院公告传唤未到庭应诉。
本院认为，根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利。本案中中赢公司、铭龙达公司经本院合法传唤未到庭应诉，视为其放弃了答辩和质证的权利。博京劳务公司与中赢公司签订的《朔天运河土石方工程施工内部承包合同》系双方当事人真实意思表示，双方当事人均应恪守合同义务。签订合同后，博京劳务公司缴纳保证金30万元，中赢公司出具收条称保证5月20日开工�场，如届时不能开工进场，如数退还保证金。现博京劳务公司主张一直未能开工进场，未能开工进场原因中赢公司未予以说明，至本案庭审之时，距双方签订合同已逾一年之久，中赢公司未到庭陈述未能开工进场的原因及是否仍可开工进场，现双方合同目的已不能实现，博京劳务公司要求解除《朔天运河土石方工程施工内部承包合同》，于法有据，应予支持；博京劳务公司另要求中赢公司退还保证金及支付利息，于法有据，本院亦予以支持；就博京劳务公司要求铭龙达公司就退还保证金义务承担连带责任一节，无事实及法律依据，本院不予支持。博京劳务公司另要求中赢公司赔偿经济损失，因中赢公司履约时的违约行为，造成博京劳务公司另行支出了机械设备定金及放空费等费用，产生了相应损失，对该部分本院予以支持，其另主张的经营损失，于法无据，应予驳回。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、北京中赢宏福建筑工程有限公司于本判决生效后七日内退还顺平县博京建筑劳务有限公司保证金三十万元；
二、北京中赢宏福建筑工程有限公司于本判决生效后七日内给付顺平县博京建筑劳务有限公司利息，以三十万元为基数，自二Ｏ一六年五月二十日起至实际付清之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算；
三、北京中赢宏福建筑工程有限公司于本判决生效后七日内赔偿顺平县博京建筑劳务有限公司经济损失三十万五千元；
四、驳回顺平县博京建筑劳务有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
公告费二百六十元，由北京中赢宏福建筑工程有限公司负担，于本判决生效后七日内交纳。
案件受理费一万零三百元，由顺平县博京建筑劳务有限公司负担七百一十三元，已交纳；由北京中赢宏福建筑工程有限公司负担九千五百八十七元，于本判决生效后七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的,按自动撤回上诉处理。
审 判 长 胡喜辉
人民陪审员 肖开恩
人民陪审员 陈凤廷
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 周宇蕾