黑龙江省黑河市爱辉区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）爱民初字第188号
原告（反诉被告）孙广和，男，1956年4月7日出生，汉族，农民。
被告（反诉原告）冯岩，男，1962年6月10日出生，汉族，下岗工人。
委托代理人吕喜辰，黑龙江剑桥律师事务所律师。
原告孙广和（反诉被告）与被告冯岩（反诉原告）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年5月6日受理后，依法由审判员蒋申霞独任审判，于2015年5月19日公开开庭进行了审理，原告孙广和、被告冯岩及其委托代理人吕喜辰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）诉称，被告承包黑河市爱辉区石头人水库除险加固工程，2013年7月15日，被告雇原告给其支模板，扎钢筋，当时讲明先工后结给付全部人工费，一次付清。2013年10月25日完工，2014年1月份，被告指派其施工人员蒋彪与原告结算人工费为177，044.00元，已付160，000.00元，尚欠人工费17，044.00元。从2014年1月索款至今未果，故诉至法院，请求判令被告给付拖欠的人工费17，044.00元；诉讼费、送达费由被告承担。
原告（反诉被告）为证实其主张，向法庭提供以下证据：结算单复印件1份，证明复印件1份。证明被告欠原告人工费17，044.00元，两份证据都是蒋彪出具的。被告质证对证据真实性无异议，结算时确实扣留原告17，044.00元，但是是由于质量不合格，扣留的返修的保证金。
被告（反诉原告）辩称，被告不应支付拖欠人工费，2013年7月原、被告达成施工合同，由原告施工其中坝顶施工，施工结束经验收压顶项目不合格，相关部门要求我方返工，我方要求原告在2014年5月1日前拆除并重新施工，暂扣原告17，044.00元人工费作为返修保证金。被告多次给原告打电话要求其返工，原告拒绝履行义务，故我方属于合法扣留其费用。原告没有在限期内返工，被告另行组织施工，所发生的费用均由被告支付，被告依法提出反诉，请求法院判令原告承担被告支付的返工费用及材料、人工费。
被告为证实其主张，向法庭提供以下证据：
证据一、工程量清单报价表复印件1份。证明原告施工的压顶工程不合格，当时国家核准的价格是16，261.00元，被告暂扣原告17，044.00元，不明显超过工程量总造价。原告质证压顶工程图纸要求为现浇，当时有一个王监理要求改为预制，到2013年10月25日完工，预制了65块130延长米。10月30日左右被告通知我说有30块不合格，被告也没说应该怎么干，之后被告自己把65块预制的预制块全装到坝顶上。30块制作不合格是因为我方原因。2014年被告要求我自己买料给现浇上，我没有去，因为我们只干人工费，不涉及到我大包，30块不合格的我有责任赔付水泥款、砂石款，在被告装到坝顶35块预制板时被告也没通知我，与我完全无关。压顶这我所赔付30块预制板，水泥72袋，混合料15方，合计3，144.00元。我预制合格35块，人工费5，960.00元，所以被告还要给付我2，816.00元。
证据二、黑河市水利工程质量监督站出具的反馈意见复印件1份。证明原告施工的工程不合格，是被告暂扣其工程款的理由。原告质证对证据真实性无异议，对证明问题有异议。混凝土压顶没按设计、施工由现浇改为预制施工都不是我的责任，是被告与工程监理商定的，与施工队没有关系。在冬季施工混凝土赶打赶冻，无法达到强度。我做65块有30块不合格我承认，我也同意赔付被告水泥款、混合料钱。
被告（反诉原告）诉称，2013年7月，反诉原告与反诉被告之间达成由反诉被告施工爱辉区石头人水库除险加固工程，由反诉被告负责该工程中的压顶工程。反诉被告在施工过程中没有按操作规程施工，压顶工程经黑河市水利工程质量监督站认定为不合格工程。经反诉原告多次要求反诉被告返工，反诉被告并没有履行义务，后反诉原告组织他人施工。现反诉原告按实际返工工程发生费用请求反诉被告支付该项返工各项费用30，280.00元；反诉费用由反诉被告承担。
被告（反诉原告）为证实其主张，向法庭提供以下证据：
证据一、黑河市水利工程质量质检站出具的反馈意见复印件1份。证明压顶工程强度、外观质量不达标，黑河市水利工程质量监督站建议拆除压顶，是我方拆除的依据。反诉被告质证质量不合格但是被告却往坝顶安装，期间的费用由反诉原告负责。
证据二、返工开销证明5张。其中证明一份，证明石头人水库拆除浇筑混凝土人工费支付16，640.00元，是姜宝才出具的；砂石款收条1张。证明梁波出具的砂石款1，700.00元；运费收条1张。证明梁波出具的运费总计1，700.00元；2014年6月16日出具的水泥收据1张。证明石头人水库用于返工的水泥款4，240.00元；返工期间施工技术人员的工资单1张。证明其工资6，000.00元，证明拆除及返工费用共计30，280.00元。反诉被告质证二次压顶应由被告自己负责，因为图纸的变更与施工方无责任。把原来的预制块抠出来都是反诉原告自己的人，二次施工改为现浇，如果我干的话反诉原告也需要支付我人工费。
证据三、申请证人蒋彪出庭作证。证实对压顶是现浇和预制都有规定，反诉被告在进行压顶施工时没有按照建筑施工管理条例对压顶进行施工，造成压顶质量、外观、尺寸不合格。被告自检的时候发现35块不合格，后来质量监督站检测所有的压顶都不合格，质量监督站要求我们全部拆除，重新预制。当时我告知反诉被告扣留他17，044.00元返工保证金，并告知原告2014年五一期间带着料进行返修。2014年4月末给原告打电话让其返工，返工之后质量达到合格验收之后17，044.00元一分不少的给原告，但是原告不同意，要求我先把钱给他，一直到2014年6月初原告不接电话了，我们就另行组织的人员进行的返修。反诉被告质证证人所说不属实，我做预制期间直到收工证人都没去现场，他不知道我做的是否合格，在看了监理报告之后证人才知道的。证人也没有给我打五次电话。2014年5月之前是我给被告打的电话，水利工程质量监督站要求被告干这个活，被告让我带人去施工。还让我把压顶预制块抠出来再现浇，我只干人工我没有钱去买料。反诉原告质证无异议。证人对施工质量问题及返工问题、工程结算问题都说的很清楚。
原告（反诉被告）辩称，压顶工程按图纸要求应现浇，后经王监理与被告商定由现浇改为预制，期间属于冬季施工，我们预制压顶预制块65块，10月25日完工，10月30日之后被告通知我有30块不合格，30块不合格的我理应赔付水泥款、砂石款共计3，144.00元，但35块合格的我需要向被告主张人工费5，960.00元，剩余2，816.00元被告应给付我。
原告（反诉被告）未针对反诉向法庭提供证据。
经审理查明，被告冯岩从哈尔滨亚美水利工程有限公司承包爱辉区石头人水库除险加固工程，2013年7月，被告将工程清包给原告，但双方未签订书面合同，该工程要求压顶应采用现浇砼压顶，但在施工过程中被告按照水利设计院要求进行了设计变更，将现浇改为预制，原告为被告预制65块预制块。2013年10月25日，原告制作完成65块预制块，被告当即发现其中有30块左右预制块不合格。后被告仍将该65块预制块全部用于石头人水库的压顶工程上。2013年11月29日，黑河市水利工程质量监督站出具《关于对爱辉区石头人水库除险加固工程质量检查的反馈意见》，其中存在问题的第一项即为：混凝土压顶没按设计施工，施工工艺由现浇改为预制，而且预制的混凝土压顶尺寸、外观质量、强度均不达标。2013年末，被告的雇员蒋彪为原告出具《输水洞、固脚、桥基础》清单，写明原告提供制作砼、模板、钢筋、零散工劳务共计177，044.20元，同时出具证明，证明压顶施工时应质量不合格（市水务局质检站），故此项工程没进行结算。被告在原告作业过程中陆续支付其工程费16万元，被告扣留了原告工程费17，044.20元。
本院认为，原告从被告处清包工程，按照被告的要求制作预制块，被告在当时凭肉眼能够看出预制块存在质量问题的情况下仍将原告制作的预制块用于石头人水库的压顶工程上，后经过黑河市水利工程质量监督站认定该压顶工程不合格，由此产生的不利后果，应由被告（反诉原告）自行承担，其反诉请求，本院不予支持。原告按照被告的要求完成了相应工程量，被告应给付原告工程费，原告请求被告给付尚欠17，044.20元工程费用，本院予以支持。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第三条第二款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，判决如下：
一、被告（反诉原告）冯岩一次性给付原告（反诉被告）孙广和劳务费17，044.20元。于判决生效之日起十日内履行完毕；
二、驳回被告（反诉原告）的反诉请求。
如未按照本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍给付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费113.00元（减半收取）、反诉费278.00元由被告（反诉原告）承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑河市中级人民法院。
本案当事人申请执行的期限为二年，即权利人应在本案生效法律文书所确定的履行期限届满之日起二年内向法院书面申请执行。
审判员 蒋申霞
二〇一五年七月六日
书记员 张 扬
附法律条文
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承办人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
第三条第二款因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应当承担相应的民事责任。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。