连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏0706民初6265号
原告：江苏海鹏工程项目管理有限公司，住所地连云港市海州区巨龙南路59号八佰城市走廊E1106号。
法定代表人：何文全，该公司总经理。
委托诉讼代理人：何雨飒，该公司员工。
被告：连云港润洲投资有限公司，住所地连云港市海州区浦南镇许安路8号。
法定代表人：纪况，该公司总经理。
委托诉讼代理人：何亮、赵金宝，江苏海晟律师事务所律师。
原告江苏海鹏工程项目管理有限公司（以下简称海鹏公司）与被告连云港润洲投资有限公司（以下简称润洲公司）建设工程监理合同纠纷一案，本院于2017年8月2日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告海鹏公司的委托诉讼代理人何雨飒、被告润洲公司的委托诉讼代理人赵金宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告海鹏公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告给付监理费35万元；2.诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年4月8日，原告与被告签订建设工程委托监理合同及监理合同补充协议，协议约定：被告委托原告监理海州区现代服务业集聚区电商物流园7#、8#仓库工程，监理费用按月计算，每月3万元整，地点为连云港市浦南镇淘宝路东，监理工程工期为2014年4月10日起算至工程完工止。协议签订后，原告按照协议约定履行了监理义务，至2015年4月13日，工地因润洲公司单方违约停工，共计监理工期为12个月。2014年9月2日，原告与被告签订建设工程委托监理合同及监理合同补充协议，协议约定：被告委托原告监理海州区现代服务业集聚区电商物流园11#仓库工程，监理费用按月计算，每月3万元整，地点为浦南镇淘宝路东，监理工程工期为2014年9月2日起算至工程完工止。协议签订后，原告按照协议约定履行了监理义务，自2015年1月12日止，因润洲公司资金不足停工，监理工期为四个月零10天，不足一个月按一个月算，工期为5个月。两项工程监理时间为17个月，费用51万元，但至今为止仅支付了监理费16万元整，尚欠监理费35万元整，原告多次催要未果。为维护自己合法权益，特诉至贵院，请求支持原告的诉求。
被告润洲公司辩称，原告起诉状上陈述不是事实，七号仓库原告监理工作最多只进行到2014年10月底，八号库最多只进行到2015年2月底，十一号库最多只进行到2014年11月初。未结算相关监理费用是因为原告未尽监理职责，致使七号库基础低于标高60厘米，从而无法建设卸货平台；因为原告至今未向被告提交应该提交的相关监理文书资料；原告主张费用的计算标准没有依据，首先七、八号库作为一个整体约定监理费支付标准，约定的监理费标准是正常工作期间的费用标准，原告要求不满一个月按整月计算也没有合同约定，合同相关约定仅仅是针对附加工作而已。
当事人围绕诉讼请求依法提交建设工程委托监理合同、工程时间明细、补充协议、监理合同及补充协议、海集发9号文及招投标项目审批表、结算编制情况说明确认书等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。
本院经审理认定事实如下：2014年9月份（监理合同注明签订日期为2014年4月8日，双方一致确认该时间为倒签，实际签订时间为2014年9月份），原告海鹏公司（监理人）与被告润洲公司（委托人）签订《建设工程委托监理合同》一份，约定：委托人委托监理人监理的工程名称：海州区现代服务业集聚区电商物流园7#、8#仓库工程；工程地点：连云港市浦南镇淘宝路东；工程规模：约2.5万平方。本合同自2014年4月10日开始实施（以建设单位开工令为准），以工程竣工为准。委托人同意按以下的计算方法，支付时间和金额支付监理人的报酬：监理费总费用75.25万元人民币（含税），监理人工作从2014年4月10日起算。合同签订后工程开工时付合同价的20%，开工后按工程进度款，竣工验收合格后付至合同价的95%，余款在保修期满后一次性付清。最终监理费用仅依据工程结算造价和相应比率（指投标价格与暂定总投资的比值）进行调整，不考虑其他因素。合同还就其他内容进行了约定。同时双方签订《补充协议》一份，约定：经双方协商一致，补充专用条款第三十九条《监理费》支付条款。委托人同意按以下的计算方法，不采用原合同结算条款，支付金额与时间。支付给监理人的报酬，以补充协议为准。监理支付方式：采用按月支付的方法即每月支付3万元支付监理服务费用不含税收，监理服务费每2个月支付一次。监理人员工作时间从2014年4月10日起算。结算时间按工程竣工为准。本工程情况特殊：监理委托合同原先与明爱实业公司签订的，因明爱实业公司原因，导致监理合同解除，与润洲公司签订该监理委托合同有效。8#仓库在2014年4月10日桩基工程正式开工至6月4日因故停工，后调配施工队伍在2014年7月17日复工。6.4-7.17停工时间共计42天（在42天中我们监理天天都有人在，特别在7月初天天协助明爱公司统计原先施工队伍所干的工程量和工作量）。
2014年9月份，原告海鹏公司（监理人）与被告润洲公司（委托人）还签订《建设工程委托监理合同》一份，约定：委托人委托监理人监理的工程名称：海州区现代服务业集聚区创业中心及11#仓库工程，工程地点：连云港市浦南镇淘宝路东；工程规模：约3万平方，投资8千万元。本合同自2014年9月开始实施（以建设单位开工令为准），以工程竣工为准。委托人同意按以下的计算方法，支付时间和金额支付监理人的报酬：监理费总费用123.08万元人民币（含税），监理人工作从2014年9月起算。合同签订后工程开工时付合同价的20%，开工后按工程进度款，竣工验收合格后付至合同价的95%，余款在保修期满后一次性付清。最终监理费用仅依据工程结算造价和相应比率（指投标价格与暂定总投资的比值）进行调整，不考虑其他因素。合同还就其他内容进行了约定。同时双方还签订《补充协议》一份，约定：经双方协商一致，补充专用条款第三十九条《监理费》支付条款。委托人同意按以下的计算方法，不采用原合同结算条款，支付金额与时间。支付给监理人的报酬，以补充协议为准。监理支付方式：采用按月支付的方法即每月支付3万元，支付监理服务费用不含税收，监理服务费每3个月支付一次。监理人员工作时间从2014年9月起算，结束时间按工程竣工为准。延期工作报酬：如工程工期超过合同监理服务日数，需要延期时，委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（附加工作报酬按月支付，不足一月按一月计算。）报酬=附加工作日数×3万元人民币/月。
诉讼中，原告陈述7号仓库自2014年11月4日因工人讨要工资停工，后来其一直协助管委会对工程进行审定直至2014年12月3日；8号仓库一直工作至2015年1月份；11号仓库是2014年9月2日开工到2014年11月18日结束，2014年12月14日至2015年1月12日进行桩基检测。而被告陈述7号仓库监理工作最多只进行到2014年10月底，8号仓库最多只进行到2015年2月底，11号仓库最多只进行到2014年11月初。被告为证明其主张提供了海州区现代服务业集聚区管理委员会发给海州区政府的海集发【2015】9号文件，该文件载明，电商物流园一期工程7#仓库由润洲公司引进连洋投资公司合作建设，由连洋投资公司筹集工程建设资金，于2014年7月份从明爱公司接手建设，至2014年11月工程建至主体框架局部3层，因连洋投资公司资金短缺导致停工，期间引起工人上访。被告另外还提供了其与江苏天旭工程咨询有限公司签订的《电商物流园11号、电商物流园创业中心结算编制情况说明确认书》，该确认书载明天旭公司受润洲公司委托于2014年11月25日代理创业服务中心桩基、11#电商物流园仓库桩基工程项目的工程结算编制工作，并于2014年12月3日完成并报送至连云港市××区财政评审中心审核。诉讼中，原告未能提供证据证明监理工作具体结束时间。
另查明，被告已给付原告监理费16万元。
本院认为，被告润洲公司委托原告海鹏公司进行工程监理，在工程因建设方拖欠工人工资导致停工的情况下，双方应按约定的监理费结算方式以及海鹏公司实际从事监理工作的时间结算监理费用。因原告未能提供证据证明监理工作具体结束时间，结合原告陈述7#仓库于2014年11月4日停工、8#仓库于2015年1月份结束，而被告陈述7#仓库最迟于2014年11初结束、8#仓库最迟于2015年2月份结束，因监理合同对7#、8#号仓库作为一个整体约定了监理费支付标准，本院确定7#、8#仓库的监理费计算从2014年4月10日至2014年12月底，监理费共计26万元；对于11#仓库，原告也未能提供证据证明监理工作具体结束时间，本院参照被告自认的于2014年11月初结束的陈述，确认监理时间为2个月，监理费共计6万元。综上，被告润洲公司应支付监理费总计为32万元，扣除被告已支付的16万元，被告还应支付16万元。
综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告连云港润洲投资有限公司于本判决发生法律效力后十日内给付原告江苏海鹏工程项目管理有限公司监理费16万元；
二、驳回原告江苏海鹏工程项目管理有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费6650元（原告已预交），由原告江苏海鹏工程项目管理有限公司负担3650元，由被告连云港润洲投资有限公司负担3000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。
代理审判员 钱永
二〇一七年十一月一日
书 记 员 张颜
附件：相关法律条文和上诉须知
相关法律条文:
一、法律条文
（一）、《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
（二）《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
上诉须知
根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。应自上诉人递交上诉状之日起7日内交纳上诉案件受理费、同时将缴费凭证提交本院，逾期未交纳或未将缴纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。
收款人：连云港市中级人民法院
账号：44×××94
开户行：连云港市农业银行苍梧支行