天津市南开区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）津0104民初13601号
原告：天津谊远建筑装饰工程有限公司，住所天津空港经济区保航路1号航空产业支持中心645AA14房间。
法定代表人：李克斐，总经理。
委托诉讼代理人：张扬，天津张扬律师事务所律师。
被告：天津昕未来科技发展有限公司，住所天津市南开区红旗南路263号B座311。
法定代表人：李昕阳，董事长。
委托诉讼代理人：孙旺，天津言若律师事务所律师。
委托诉讼代理人：孟祥羽，天津言若律师事务所实习律师。
原告天津谊远建筑装饰工程有限公司与被告天津昕未来科技发展有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，以（2017）津0104民初3986号民事判决书判决。被告不服判决提出上诉，天津市第一中级人民法院以（2017）津01民终6446号民事裁定书，撤销本院原审判决，将本案发回重审。本院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人张扬，被告的委托诉讼代理人孙旺、孟祥羽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：１.请求法院判令被告支付原告工程款96262.9元；２．判令被告支付自判决确认欠款之日起至实际给付之日的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算）；3.诉讼费由被告承担。事实和理由：原、被告双方于2016年6月7日签署《天津市小型建设工程施工合同》，约定由原告承揽被告位于天津市南开区红旗南路263号国际产业园区B座311号房屋室内装修工程，承包范围为室内装修、空调安装、家具配送，工程造价30万元，约定竣工日期为2016年7月11日。合同签订后，原告依约入场开工，施工过程中，因被告屡次单方要求变更且未按约支付工程进度款，导致工期一拖再拖，后原告多次找被告协商，被告支付了原告进度款10万元，同时双方确定工程增项46262.9元，并顺延完工日期。之后原告依约施工，但被告再次拖欠支付进度款，且至工程完工，被告拒绝验收，更在未支付剩余工程款的情况下强行将原告轰出现场。故原告诉至法院。
被告辩称，不同意原告诉请。1.原告所称已经全部完工与事实不符，本案由于原告怠于进行施工导致工期拖延，被告无法正常开业，而原告工作的工程量远低于25万元的工程量，后期无法继续履行。2.并非由于被告原因将原告轰出现场，而是原告的工作始终无法合格，自行离场。3.本案原告始终未按照合同约定履行义务，损失不应由被告承担。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。以下事实双方无争议：原、被告于2016年6月7日签署《天津市小型建设工程施工合同》，约定由原告承揽被告位于天津市南开区红旗南路263号国际产业园区B座311号房屋室内装修工程，工程造价30万元，约定竣工日期为2016年7月11日。合同签订后，原告依约入场开工。2016年9月6日，双方签订《航模体验馆装修工程变更单》、《天津昕未来科技发展有限公司装修工程进度变更单》、《工期顺延通知单》及《工程洽商记录》等多份协议，进行了部分工程项目增、减，工程款增加46262.9元，将竣工日期更改为2016年9月16日。被告同意在工程竣工验收合格后三日内一次性支付质保金以外全部余款及增项款。被告在总计支付25万元后，拒绝支付其余工程款。原告于2016年10月30日撤场，后被告找其他施工方继续进行施工。双方至今尚未验收。
双方对原告已经完成的工程项目存在争议。诉讼中，原告提供其撤场前拍摄的现场照片证明其已完成施工的项目，被告提供天津市北方公证处对其于2016年11月5日拍摄的施工现场照片进行公证的公证书证明被告未完成的工程项目。结合工程预算单及工程变更单，对双方争议的事实本院认定如下：1.照明灯具安装。原告提供的照片显示灯具已安装，本院予以认定。2.插座面板安装。被告提供公证书的照片中显示有部分插座面板未安装，已经安装的开关面板标商标非合同约定的西门子品牌。故对该部分工程项目应认定为不符合约定，相应工程款1095元（变更单已减掉一个面板计22元）应予减除。3.门禁系统。原告认可已经拆除，相应工程款1000元应予减除。4.供应及断路器的调试安装。原告提供的照片中未显示有断路器，本院不予认定，相应工程款300元应予减除。5.电路铺设工程。原告提供照片证明照明灯具已打开、插座开关面板已安装，被告认可空调室内机已安装，故按照施工顺序可认定电路铺设已完工。6.供应及安装应急照明灯。原告提供照片中无应急照明灯，本院不予认定，相应工程款1540元应予减除。7.施工垃圾现场清运费。被告提供照片中确有少量施工垃圾，相应清运费3000元可酌减1000元。8.窗帘盒制作安装。原告提供照片中未显示窗帘盒，相应工程款1042.86元应予减除。9.地面工程。原告提供照片证明地面已做自流平，本院予以认定。10.玻璃门制作安装（内门）。原告提供的照片显示玻璃门已安装，被告未提供未安装证据，本院予以认定。11.玻璃入户门。原告称做了两套，但无照片显示，被告认可一套，故应认定一套，相应工程费2000元应予减除。12.窗帘安装。原告提供照片中未显示窗帘，相应工程费2144.61元应予减除。13.全息背景墙。原告提供照片中显示已经制作，被告称只有玻璃没有全息膜，未提供证据，故对全息背景墙本院予以认定。14.变频多联中央空调主机。原告提供照片中无显示，相应工程款38340元应予减除。15.接待台。原告认可没做，相应工程款3300元应予减除。16.增项中两组二级闸箱。原告未提供照片，相应工程款1600元应予减除。
本院认为，原、被告所签订《天津市小型建设工程施工合同》、《工程洽商记录》、《工程顺延通知单》、《工程进度变更单》、《工程变更单》系双方真实意思的表示，且并不违反法律的禁止性规定，故应认定合法有效，原、被告均应按照合同约定履行各自的权利义务。虽双方约定对工程验收后给付工程款，但双方因发生矛盾至今未能验收。且被告已找其他施工方完成原告撤场后剩余工程，客观上双方已无法再进行验收。故被告应按照原告已经完成的工程量给付包括质保金在内工程款。关于原告主张的欠款利息，因原告确有部分工程项目未能证明已经完工，双方始终未能确定欠款数额，故欠款之日应以判决生效之日为准，如被告未按判决期限履行，应按照相关法律规定向原告支付迟延履行金。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款的规定，判决如下：
一、本判决生效后十五日内，被告天津昕未来科技发展有限公司给付原告天津谊远建筑装饰工程有限公司工程款42900.43元；
二、驳回原告天津谊远建筑装饰工程有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2206元，由原告负担1223元，被告负担983元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。
审 判 长 何锦辉
人民陪审员 周宝玲
人民陪审员 刘 芳
二〇一八年三月三十日
书 记 员 杨 吉
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第五条在合同纠纷案件中，主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任；主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任。
对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。
对代理权发生争议的，由主张有代理权一方当事人承担举证责任。
宣判后当事人权利义务告知书
一、上诉权的行使。当事人不服我院第一审判决、裁定，有权在判决、裁定书指定的期限内提出上诉。逾期不上诉，我院作出的判决书、裁定书即发生法律效力。
当事人提出上诉的，应在上诉期内，将天津市第一中级人民法院上诉费缴费凭证及上诉状正副本一并交至本院诉讼服务中心。逾期不提交，经对方当事人申请，该案件即有可能进入人民法院执行程序。由此产生的后果，由上诉人承担。
二、申请再审权的行使。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向我院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。
当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。
三、主动履行。判决书发生法律效力后，负有履行义务的当事人应当主动向对方当事人履行判决书确定的义务，也可与主审法官联系主动履行事宜。
四、申请执行权的行使。发生法律效力的判决书、裁定书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行人逾期申请执行的，人民法院不予受理。