山东省淄博市张店区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）张商初字第593号
原告（反诉被告）：淄博兴国设备安装有限公司。住所地，山东省淄博市张店区北西六路*号中关村科技城*****号。
法定代表人：王守国，经理。
委托代理人（特别授权代理）：高建国，该公司法律顾问。
被告（反诉原告）：玉树宾馆有限责任公司。住所地，青海省玉树藏族自治州玉树市结古镇格萨拉贡*号。
法定代表人：银嘎，经理。
委托代理人（特别授权代理）：谢照军，山东鹏飞律师事务所律师。
委托代理人（特别授权代理）：朱金舸，山东鹏飞律师事务所实习律师。
原告淄博兴国设备安装有限公司诉被告玉树宾馆有限责任公司买卖合同纠纷一案，于2015年4月23日向本院起诉。本院受理后，被告于2015年7月24日向本院提出反诉，本院依法决定对本诉、反诉合并审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告淄博兴国设备安装有限公司的委托代理人高建国，被告玉树宾馆有限责任公司的委托代理人谢照军、朱金舸到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告淄博兴国设备安装有限公司诉称，2013年5月19日，被告与原告签订电梯产品供货安装合同一份，被告为买方，原告为卖方。其中：被告供货安装的电梯15台，总价款2519000元；个人项目供货安装的电梯1台，价款149000元（另行个人结算）。根据合同二、付款方式约定：1、合同签订后3天内支付合同总价的30%给卖方作为预付款（80.04万元）；2、电梯发货前10天再支付合同总价款的55%（146.74万元）；3、安装完毕验收合格3天内支付合同总价的10%（26.68万元），付清此款后办理电梯交接手续；4、余款5%（13.34万元）作为质保金，质保期满12个月3天内付清。根据合同四、产品质量保证约定：（3）质量保证期为当地质量技术监督局验收合格之日起12个月或最迟不超过乙方发货之日起18个月，以二者先到者为准。原告为被告安装的15台电梯，2013年9月6日发货，于2014年7月10日经青海省特种设备检验所检验合格并交付被告使用至今。截止2013年7月7日，被告分三次合计支付15台电梯安装货款2141150元，拖欠原告货款377850元未付。虽经原告多次催要，至今未果。请求法院依法判令被告给付拖欠货款377850元，并赔偿损失（自2015年4月9日起至还清欠款之日止，按拖欠货款金额377850元的日万分之二点一计算）；被告承担全部诉讼费用。
被告玉树宾馆有限责任公司辩称，一、答辩人（玉树宾馆有限责任公司，买方、甲方）完全按照合同约定履行自己的付款义务，没有任何违约行为。双方于2013年5月19日签订的电梯产品供货安装合同第二条付款方式的约定：1、合同签订后3天内支付合同总价的30%给卖方作为预付款（80.04万元）；2、电梯发货前10天再支付合同总价的55%（146.74万元）。答辩人的付款情况为：1、在2013年5月19日签订合同的当天向被答辩人（原告、卖方、乙方）支付预付款人民币755700元，该款为合同总价2519000元的30%，有被答辩人向答辩人出具的收款凭证为证。2、在2013年6月18日、2013年6月26日，答辩人分别向被答辩人支付753500元和631950元，两笔付款共计人民币1385450元，该笔款项为合同总价款2519000元的55%。答辩人完全按照合同约定的比例履行了付款义务，没有任何违约的行为。二、被答辩人所诉与事实不符，被答辩人存在严重的违约行为。1、被答辩人发货违约。双方签订的电梯产品供货安装合同约定：电梯发货前10天再支付合同总价的55%。按照此款的约定，被答辩人应当在2013年6月26日起收到答辩人的款项10天后发货，被答辩人没有按照约定期限发货，被答辩人在2013年9月6日发货。有关被答辩人发货的具体时间，被答辩人在起诉状中予以认可。被答辩人发货时间延迟了近两个月的时间。有关发货时间的约定，在合同第三条第一款中约定“支付提货款后发货”。2、被答辩人在安装周期上存在严重违约。合同第三条第一款中的安装周期约定为具备安装条件，电梯到货后，扶梯15天安装完毕，客梯60天安装完毕。该条第三款约定，验收日期，安装完毕后具备报验条件2周内预约检验，此期限不包含在安装工期内，报验前甲、乙双方对双方的完工期限进行确认。正是因为被答辩人没有按期发货，没有按期安装，而且该电梯存在严重问题，导致宾馆大厅三部电梯存在问题。问题一：三部电梯无并连系统；问题二：电梯内无监控系统，严重影响星级宾馆的安全隐患和评星标准，存在严重的违约。电梯安装完毕后进行调试，经甲方认可具备检验的条件后，方可申请有关部门进行初验，有关部门在初验报告上签署相关的整改意见进行整改，再向检验机构申请验收，此手续甲方根本不知道，被答辩人根本没有书面或口头通知答辩人。被答辩人在起诉状申诉称，“原告为被告供货安装的15台电梯，2013年9月6日发货，于2014年7月10日经青海省特种设备检验所检验合格。”依据特种设备电梯颁发合格证书规定，在颁发证书前该电梯须维保单位与使用单位签订维保合同后方可发证。以上种种事实证明，被答辩人产品安装根本没有合格，如果有证书也是通过不正当手段，非法所得。因此，被答辩人到目前为止不敢出具任何合格资料与答辩人办理交接手续。再说被答辩人诉称的检验合格时间是在2014年7月10日，与合同约定的安装完毕的时间距一年多时间，被答辩人存在严重违约。3、被答辩人至今没有将所安装电梯的相关资料交付给答辩人。三、被答辩人的严重违约行为给答辩人造成了极大的损失。因被答辩人的严重违约和极为不负责的行为给答辩人造成了很大的经济损失，被答辩人在没有将电梯安装完毕，至今无通过法定机构检验合格，交付准许使用的有关证件情况下，被答辩人撤离安装现场。答辩人多次与被答辩人联系，被答辩人均置之不理，无奈之下，答辩人只能另行与有合法资质的电梯安装单位签订大修、调试、维护合同。将被答辩人遗留下无法使用的电梯进行了调整、修复，因此给答辩人造成了巨大的经济损失。被答辩人先提起诉讼，向法庭陈述了虚假事实。其实，被答辩人根本没有办理进青手续，违规施工，给答辩人造成了严重的经济损失。请人民法院在查清事实的基础上依法正确裁判。
被告（反诉原告）玉树宾馆有限责任公司反诉称，2013年5月19日，反诉原告与反诉被告签订电梯产品供货安装合同，反诉原告购买反诉被告的产品并由反诉被告负责安装。合同签订后，反诉原告按照合同约定支付了应付款项，反诉被告则没有按照合同约定履行自己的合同义务。反诉被告没有将与电梯安装、使用所必须的文件、证书及监督检验合格手续交付给反诉原告。无奈，反诉原告为减少损失，另请其他公司将安装、调试工程完成。为此，反诉原告支付了额外的费用，这都是反诉被告的违约行为所造成的。反诉被告以反诉原告欠款为由提起诉讼，反诉原告依法提出反诉，请求人民法院依法判令反诉被告赔偿反诉原告损失17万元；判令反诉被告向反诉原告交付所供电梯的安全技术设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件；反诉被告承担本案的反诉费用。
原告（反诉被告）淄博兴国设备安装有限公司针对被告（反诉原告）玉树宾馆有限责任公司的反诉辩称，一、被告所诉与实际不符，原告按合同约定，履行了电梯安装义务并验收合格。二、原告已经向被告多次去电话和函，被告拒不付款，导致原、被告双方无法办理电梯手续的交接，这是被告违约付款所造成的，被告应自行承担责任。三、被告违反合同约定，委托第三方公司将电梯原装控制板拆除，另行安装控制板。在未办理手续的情况下，违反规定运行电梯，导致的损失应由被告自行承担。
经审理本院认定，2013年5月19日，原告（反诉被告，卖方）淄博兴国设备安装有限公司与被告（反诉原告，买方）玉树宾馆有限责任公司签订了电梯产品供货安装合同。合同约定，被告向原告购买用于玉树世纪华联国际广场和玉树宾馆的自动扶梯、乘客电梯15台，价款为251.90万元；用于个人项目的乘客电梯1台，价款为14.90万元（单独结算），合同总价款为266.80万元。此价为不含税价，总价包含电梯设备价、安装费、调试费、运输费、验收费及一年免费维修费。付款方式：合同签订后3天内支付合同总价的30%给卖方作为预付款（80.04万元）；电梯发货前10天再支付合同总价的55%（146.74万元）；安装完毕验收合格3天内支付合同总价的10%（26.68万元），付清此款后办理电梯交接手续；4、余款5%（13.34万元）作为质保金，质保期满12个月3天内付清。交货周期：生产周期为收到预付款之日起扶梯40天、客体50天，支付提货款后10天出货。安装周期：具备安装条件，电梯到货后扶梯15天安装完毕，客梯60天安装完毕。被告提供合格井道日期为2013年6月30日前，逾期提供合格井道完工期限顺延。电梯安装前甲、乙双方共同对安装条件进行验收，检查后如有不合格部分由被告整改。交货日期：原告代办运输、吊装及装卸车费用。交货地址：被告工地。验收日期：安装完毕后具备报检条件2周内预约检验。工程验收：由特种设备检验研究院验收。质量保证期为当地质量技术监督局验收合格之日起12个月或最迟不超过原告发货之日起18个月，以二者先到者为准。违约责任：一方逾期交货的或一方逾期付款的，违约方应按延误部分金额千分之一／天的比例向另一方支付损失费；经守约一方书面催告后，违约方仍然不能履行交货或付款义务的，守约方有权单方解除合同，并且违约方应按合同总额的30%向守约一方支付损失。电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，被告不可擅自使用。否则，由此产生的一切后果由被告自负。如被告未按照合同约定支付款项，原告有权不交付电梯使用或者有权将电梯停止运行，且不承担因停梯带来的任何损失。合同签订后，被告于2013年5月19日向原告汇款75.57万元，于2013年6月18日向原告汇款75.35万元；于2013年6月26日向原告汇款63.195万元，共计214.115万元。原告收款后，于2013年9月6日发货。货到被告工地后，原告进行了安装。2014年7月10日，经青海省特种设备检验所检验，涉案15台电梯均合格。合同约定的付款期限届满后，被告未按约定支付剩余货款。为此，原告依法提起诉讼，请求法院依法判令被告支付其货款377850元并赔偿损失（自2015年4月9日起至还清欠款之日止，以货款377850元为基数，按日万分之二点一计算）；被告承担全部诉讼费用。针对原告的起诉，被告依法提起反诉，要求法院判令反诉被告赔偿其损失17万元，并向其交付所供电梯的安全技术设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件；本案的反诉费用由反诉被告承担。
反诉原告玉树宾馆有限责任公司为证明反诉被告淄博兴国设备安装有限公司安装的涉案电梯不合格，提供了其（甲方）于2014年9月15日与青海劳安电梯有限公司玉树分公司（乙方）签订的玉树宾馆电梯大修调试合同一份，合同约定，大修安装调试费用为人民币17万元。合同签订后7天内，甲方支付乙方大修材料费为总额的40%，计人民币68000元。电梯安装调试完毕，验收合格后7天内支付工程总额的55%，计人民币93500元。余额5%，计人民币8500元整作为质量保证金，保质期为一年。2014年9月22日、10月15日，青海劳安电梯有限公司玉树分公司分别向反诉原告开具收据两份，金额分别为68000元和93500元，共计161500元；收款方式均为现金；收款事由均为电梯配件材料费。反诉被告淄博兴国设备安装有限公司对大修调试合同及收据的真实性及证明事项均提出异议。
上述事实，有电梯产品供货安装合同一份、曳引式有机房电梯检验监督报告七份、自动扶梯和自动人行道验收检验报告八份、收据三份及当事人的陈述为证。
本院认为，原告（反诉被告）淄博兴国设备安装有限公司与被告（反诉原告）玉树宾馆有限责任公司签订的电梯产品供货安装合同，是其双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方均应积极全面履行合同所确定的义务。原告按合同约定的数量及质量向被告提供了涉案电梯，事实清楚，证据充分；原告在庭审中提交了曳引式有机房电梯检验监督报告七份、自动扶梯和自动人行道验收检验报告八份，证明其提供安装的涉案电梯合格。上述报告由青海省特种设备检验所出具，出具主体符合合同约定和法律规定，至于被告辩称系由原告通过不正当手段，非法取得，无事实依据，本院依法不予采信。被告没有提供确实有效、令人信服的相反证据予以推翻，上述报告具备证据效力，故本院依法确认原告提供、安装的涉案电梯验收检验合格。既如此，被告应按合同约定向原告支付价款。涉案15台电梯总价款为251.90万元，被告已支付214.115万元，余款37.785万元的约定支付期限已届满，故被告依法应予支付。被告未按约定时间支付剩余货款，依法应赔偿因此给原告造成的损失。合同中约定的损失比例过高，原告自动降低比例，要求被告按日万分之二点一的标准赔偿其损失，未超过法律规定的限额，本院依法予以支持。被告为证明其损失数额，在庭审中提交了两份收款收据，原告对其真实性提出异议。关于被告反诉17万元损失是否成立的问题：一是案涉电梯虽经检验合格，但并未交付使用，被告单方面委托其他公司进行维修、调试，不符合合同约定的要求。二是被告提供的维修费用单据二张，仅加盖了维修公司财务专用章，在会计、出纳、审核等栏处均为空白，不符合会计准则要求，该收据不能作为对外支付凭证，也即不能作为被告所受损失的证据使用；另该两份收据上载明的收款方式均为现金，不符合现金管理的有关规定。综上，被告反诉要求原告赔偿其损失17万元的诉讼请求，不符合法律规定，本院依法不予支持。关于被告要求原告交付涉案15台电梯相关文件资料，因合同约定了履行顺序，应在被告先支付25.19万元后，原告再向被告交付上述资料文件，故被告的该项诉讼请求，亦应根据合同约定执行。至于被告辩称原告延期交货，延期安装问题，从合同约定的时间看，上述事实确实存在，但被告并未就此提出具体的反诉请求，即要求原告承担何种违约责任。且上述问题即使存在，也不影响被告继续履行支付剩余货款的义务。根据不告不理的原则，本院就上述原告存在的逾期交货、逾期安装问题，是否构成违约及应当承担的相应法律责任，不需审查。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百三十六条、第一百五十九条、第一百六十一条及有关法律的规定，判决如下：
一、被告玉树宾馆有限责任公司于本判决生效后十日内向原告淄博兴国设备安装有限公司支付货款37.785万元；被告支付货款25.19万元后，原告将涉案15台电梯的安全技术设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明交付给被告。
二、被告玉树宾馆有限责任公司于本判决生效后十日内向原告淄博兴国设备安装有限公司赔偿损失（自2015年4月9日起至实际还清货款之日止，以实际拖欠货款的数额为基数，按日万分之二点一计算）。
三、驳回被告（反诉原告）玉树宾馆有限责任公司的其他反诉请求。
如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费6968元，由被告玉树宾馆有限责任公司负担；反诉案件受理费1850元，由被告（反诉原告）玉树宾馆有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院。
审判长 唐巧芳
审判员 宋立新
审判员 卞建蓉
二〇一五年九月二十一日
书记员 韩晓燕