山东省临沂经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）临经开民初字第536号
原告王升习，男。
委托代理人杨朝彬，临沂经济技术开发区开发佳元法律服务所法律工作者。
被告临沂玉麒麟石化有限公司，住所地：临沂经济技术开发区联邦路南首路西。
法定代表人王鲁斌，经理。
委托代理人黄学，山东力维律师事务所律师。
委托代理人官玉良，山东力维律师事务所律师。
第三人临沂兴泰建设工程有限公司。
法定代表人张永，经理。
原告王升习与被告临沂玉麒麟石化有限公司（以下简称玉麒麟公司）、第三人临沂兴泰建设工程有限公司（以下简称兴泰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年5月29日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年7月20日公开开庭进行了审理。原告王升习及委托代理人杨朝彬、被告玉麒麟公司的委托代理人黄学、官玉良到庭参加诉讼，第三人兴泰公司经本院合法传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。
原告王升习诉称，原告以第三人的名义与被告签订了建设工程施工合同，承建了被告位于临沂经济技术开发区内的内公楼等建筑工程。合同签订后，原告作为实际施工人对工程进行了投资、施工。现在该工程已经施工完毕并结算，被告尚欠原告工程款1165492.2元未付。为此，请求法院依法判令被告支付原告工程款1165492.2元及利息，并承担诉讼费用。
被告玉麒麟公司辩称，一、我公司与原告并不存在建设工程施工合同关系，其主体不对。我公司与第三人签订施工合同，将工程发包给第三人，合同中明确约定承包方负责该工程的项目经理为王升习，承包方从未向我公司告知是王升习借用资质独自施工，其并不是合同的相对方，没有作为原告向我公司主张工程款的资格。二、我方已经按照合同约定支付了足额的工程款。合同约定工程款为3337301.16元，我方已实际支付400万元，其中包括70万元的新增工程款。扣除质保金及应当交付的税费，我公司已经足额支付给兴泰公司工程款。三、该工程至今未交付，也没有通过验收。该工程存在重大质量问题，我公司保留向第三人索赔的权利。通过本案可以得出结论，该工程存在问题，是第三人非法出借资质，将我公司工程交付给没有资质的个人施工的结果，对此，第三人应当承担责任。我公司将另行主张权利，以维护我公司的合法权益。综上，原告不是合法主体，没有资格向我公司主张权利，且该工程未通过验收，存在重大质量问题，第三人应当承担责任，我公司正准备另案处理，以维护我公司的合法权益。据此，请求法院依法驳回原告的诉求。
被告兴泰公司在法定期间内未陈述意见。
经审理查明，2013年9月27日，原告王升习借用第三人兴泰公司的建设施工企业资质与被告玉麒麟公司签订建设工程施工合同一份，合同约定工程内容为：技术研发楼、附属房、土建等建筑工程，合同价款为3337301.16元。在合同第二部分”通用条款”中第九条”竣工验收与结算”约定以下条款：32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已经认可。32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工验收结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款，承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付给发包人。33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。同时合同约定了工程的质量保修期，土建工程为一年，屋面防水工程为三年、管线工程为一年，均自工程竣工之日起计算，发包人可留工程总造价的5%作为质保金，自工程竣工之日起满一年一次性付清。该合同由被告玉麒麟公司和第三人兴泰公司盖章确认。
合同签订后，原告王升习组织人员进行施工。施工期间，原告王升习与被告玉麒麟公司协商增加辅助工程以及对原告施工内容做了部分变更。2013年11月8日，双方确认增加的附属工程结算值为157万元，对于变更的工程有被告签字确认的图纸并施工中通过现场签证进行分项确认，价款为258191.04元。截止至2014年11月16日，原告王升习完成全部建设工程施工，被告玉麒麟公司仅支付了工程款合计400万元。2014年11月18日，原告王升习申请对工程进行竣工验收，同日，经勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位共同出具竣工工程质量验收报告，质量等级评定情况为合格，但被告玉麒麟公司未盖章。此后原告王升习要求被告玉麒麟公司进行竣工结算并支付工程款遭拒，遂于2015年3月24日将工程结算书、完工证明、工作联系单、工程预（结）算书、现场签证等竣工结算资料通过中通快递邮寄给被告玉麒麟公司，被告玉麒麟公司于2015年3月25日收到后一直未作出回复。原告王升习遂诉讼至本院。
上述事实，主要依据原告提供的施工合同、工程结算书、完工证明、工作联系单、工程预（结）算书、现场签证、快递回单位、被告提供的付款凭证等证据及双方当事人的陈述、庭审查证加以认定，已记录在卷。
本院认为，原告王升习借用第三人兴泰公司的建设施工企业资质承包了被告玉麒麟公司的建设工程，该借用资质的行为违反法律规定，故双方于2013年9月27日签订的建设工程施工合同为无效合同。合同虽然无效，但原告王升习作为工程实际施工人已经按照合同约定和被告玉麒麟公司的要求完成了施工，履行了合同义务，且涉案工程已经验收合格，被告玉麒麟公司应当参照合同约定支付工程价款。被告玉麒麟公司收到原告递交的竣工验收报告后在合同约定期限内既未组织验收，也未提出修改意见，应视为认可竣工验收报告。关于工程价款，双方虽未进行竣工结算，但施工合同明确约定了工程价款为3337301.16元，原告王升习提供的附属工程结算书经被告项目负责人王良升签名确认结算值为157万元，现场签证4份经被告盖章确认了工程变更的事实，且原告王升习于2015年3月24日将竣工结算资料邮寄送达给被告后，被告一直未作出回复，故本院认定原告王升习主张的竣工结算数额5165492.2元真实有效。原、被告双方确认被告玉麒麟公司已经支付工程款400万元，被告玉麒麟公司应对尚欠的工程款1165492.2元承担偿还责任并按合同约定支付利息，利息按被告玉麒麟公司收到竣工结算资料后第29日起按同期人民银行同期同类贷款利率计算。被告玉麒麟公司所主张的原告王升习的诉讼主体问题，因原告王升习承认系借用资质承揽工程，其以实际施工人主张权利，不违反法律规定。被告辩称其已经超额支付工程款，明显回避了工程有增加和变更项目的事实，该主张不予认可。对于其主张的工程质量问题，被告表示另行主张权利，故本案不做处理。第三人兴泰公司经本院传票传唤后无正当理由未到庭应诉，应承担由此产生的可能对其不利的法律后果。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款、第五十六条、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二款、第二条、第二十条之规定，判决如下：
被告临沂玉麒麟石化有限公司于本判决生效后十日内偿付原告王升习工程款1165492.2元及利息(利息按人民银行同期同类借款利率自2015年4月23日计算至生效判决确定的履行之日止)。
如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费15290元，由被告临沂玉麒麟石化有限公司负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。
审 判 长 孙 棣
人民陪审员 伊永峰
人民陪审员 朱爱红
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 王 娜