山东省临沂市河东区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）河民初字第2792号
原告（反诉被告）浙江耀圣建设有限公司（以下简称耀圣公司）。
法定代表人俞云梅，董事长。
住所地浙江省杭州市萧山区新湾街道盛陵路**号。
委托代理人彭善会，临沂河东强民法律服务所法律工作者。
被告（反诉原告）胡高军，男，苗族，湖南省麻阳苗族自治县人.
委托代理人刘朝柱，临沂河东强民法律服务所法律工作者。
原告（反诉被告）浙江耀圣建设有限公司与被告（反诉原告）胡高军建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月30日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）浙江耀圣建设有限公司的委托代理人彭善会，被告（反诉原告）胡高军及委托代理人刘朝柱均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告耀圣公司诉称，原告于2013年11月承包了山东荣盛富翔地产开发有限公司建设的河东区沂河官邸工程。原告承包后将工程的外墙涂料、磨砂、吊篮施工分包给被告并由原告提供施工材料。合同履行过程中，由于被告的施工出现严重质量问题，多次进行返工，返工面积约有11700平房米，按照实际工程量清单核算，外墙涂料分项工程金额为62元每平，其中人工24元，材料38元／平米，直接造成施工材料损失共计444600元，并造成施工人工费等损失，该返工面积得到被告的确认，但结算时被告拒绝赔偿。请求法院依法判决被告赔偿施工材料损失444600元，诉讼费由被告承担。
被告胡高军辩称，原告所诉与事实不符，工程返工的责任不在于被告，返工是因为保温墙面不平等原因造成的。请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
反诉原告胡高军诉称，2014年10月2日，反诉原告与反诉被告签订了工程劳务分包合同。合同规定：反诉被告将临沂市荣盛沂河官邸二期二标段的4、5、8、9、13、14号楼的外墙涂料、磨砂、吊篮等工程劳务分包给反诉原告，承包价格为每平方24元。反诉原告根据合同的约定进行施工后，经双方结算，反诉被告仍有972161元未付，为此请求法院依法判决反诉被告支付反诉原告工程款972161元及利息，诉讼费由反诉被告承担。
反诉被告耀圣公司辩称，我们对反诉原告的施工人员身份没有异议，但是主张的款项中照光漆没有施工，所以没平方应该扣0.4元，施工的腻子应该按照实际的市场价格进行计算。反诉原告主张的款项中包含本诉的11700平方米施工款，这一部分内容请求法院依照本诉的部分予以处理。
经审理本院查明，2013年10月山东荣盛富翔地产开发有限公司与浙江耀圣建设有限公司签订了沂河官邸二期4、5、8、9、13、14号楼、二标段车库土建、安装总承包施工合同书。2014年10月2日浙江耀圣建设集团有限公司沂河官邸项目部与胡高军签订工程劳务分包合同，约定将沂河官邸二期二标段4、5、8、9、13、14号楼的外墙涂料、磨砂、吊篮工程承包给胡高军，承包价格为24元每平方米，工程量以最终实际面积结算为准。该合同的甲方“浙江耀圣建设有限公司沂河官邸二期二标段项目部”为案外人孙宝元签字，乙方为胡高军，虽然甲方没有耀圣公司的盖章，但耀圣公司对孙宝元签字的该份合同予以认可。合同签订后，胡高军按照合同约定内容开始施工。在施工过程中因部分外墙腻子涂料工程不合格，2015年3月30日孙宝元与胡高军签订质量保证书一份，内容包括“由于年前管理不到位，工人技术不熟练，没有达到工程质量要求，现我班组加大管理力度，重新组织满足甲方项目部要求的熟练技术工人进场……我班组承包的外墙腻子涂料在施工过程中，不向甲方申请任何费用，竣工验收后再结算……”等内容。2015年4月18日，沂河官邸项目部出具工作联系单证实二期二标段项目部在5号楼北立面西侧采光井，东立面及14号楼西立面转交窗、13号楼西立面南侧，因保温验收不合格未整改的情况下擅自施工，直接在保温砂浆完成面滚涂封固底漆，质量不达标且有偷工减料嫌疑。为此，胡高军对不合格的工程进行了整改，对整改需要的涂料双方于2015年9月21日达成一致意见，并由孙宝元为胡高军出具证明一份，内容为“我公司与胡高军签订工程劳务分包合同，因为开发商去年要抢进度，所以保温有部分不平，涂料未完成，保温再修补，材料费用跟胡高军无关，责任有我公司承担材料和费用”。施工完成后，2015年10月10日经双方结算，外墙涂料的工程量共计71269平方米，以合同约定的每平方米24元计算，总额为1710456元。内墙楼梯涂料完成面积4347平方米，地下室涂料完成2775平方米，机房完成225平方米，以上三项双方以15元每平米计算，总额为110205元。另外吊篮租金补助双方认可20000元，胡高军班组为项目部帮工费用为61600元。另外胡高军还主张9080元零工费，该费用由5号楼西立面烟灰处理费1000元，14号楼屋面除污费1800元，楼内楼外钢筋切割费1800元，13号楼东单元8层顶棚腻子560元，13号楼南立面吊篮安装人工费1680元13号楼楼梯间吊笼安装费1680元，14号楼外墙班组安装吊笼费560元组成，以上零工费用均由孙宝元签字认可。综上胡高军完成的工程总计价格为1911341元。双方认可至2015年11月30日庭审结束，胡高军已经支取1219980元。
以上事实，主要依据庭审查证、原被告陈述及举证材料所认定，并均已收集记录在卷。
本院认为，胡高军与孙宝元于2014年10月2日签订的工程劳务分包合同，由浙江耀圣建设集团有限公司认可，故沂河官邸二期二标段4、5、8、9、13、14号楼的外墙涂料、磨砂、吊篮工程实际由胡高军施工。《建筑业劳务分包企业资质标准》规定，包括土木作业在内的劳务分包工程应由具有资质的企业承接。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，劳务作业承包人应具有相应的资质，且在自己的资质及等级许可范围内与承包企业签订的劳务分包合同才有效，故胡高军与耀圣公司之间的劳务分包合同为无效合同，但是对于双方约定的施工项目，胡高军已经施工完毕并交付使用，故耀圣公司应对胡高军提供的劳务以其作业量为标准支付工程款。一、对于返工造成的人工费及材料费损失，本院认为根据沂河官邸项目部的工作联系单可证实，返工的原因是因为保温验收不合格在未整改的情况下擅自施工，直接在保温砂浆完成面滚涂封固底漆导致，且在施工完毕双方结算过程中未列明返工费用的情况下，其返工造成的人工损失应由胡高军承担，而返工造成的材料费用因孙宝元已在返工时作出承诺，故原告耀圣公司主张的返工材料损失应由其公司自行承担，其本诉的诉讼请求本院不予支持。反诉中胡高军主张的返工部分人工费280800元本院亦不予支持。二、除返工部分外，根据双方的结算，胡高军的的施工队完成外墙涂料的工程量71269平方米，以合同约定的每平方米24元计算，总额为1710456元。内墙楼梯涂料完成面积4347平方米，地下室涂料完成2775平方米，机房完成225平方米，以上三项双方认可以15元每平米计算，总额为110205元。另外吊篮租金补助双方认可20000元，胡高军班组为项目部帮工费用为61600元。另有9080元零工费由孙宝元认可。综上胡高军完成的工程总计价格为1911341元。双方认可至2015年11月30日庭审结束，胡高军已经支取1219980元。故耀圣公司尚有691361元未向胡高军支付。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二十六条之规定，判决如下：
驳回原告浙江耀圣建设有限公司的诉讼请求。
二、反诉被告浙江耀圣建设有限公司于本判决生效之日起十日内支付反诉原告胡高军工程款691361元及利息（利息自2015年11月30日起至生效判决确定的履行之日止，按同期人民银行贷款利率计算）。
三、驳回反诉原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费7970元，由原告浙江耀圣建设有限公司承担，反诉费6761元，保全费5000元，由反诉原告胡高军承担2428元，由反诉被告浙江耀圣建设有限公司承担9333元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。
审 判 长 李国锋
审 判 员 武 威
人民陪审员 刘汉琛
二〇一六年三月十七日
书 记 员 刘建鹏